آغاز بتن‌ریزی دیواره دوم نیروگاه اتمی بوشهر

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عملیات بتن‌ریزی بخش نخست دیواره راکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد.

کد خبر: ۱۰۱۷۶۸۵

جمعه - ۰۳ تير ۱۴۰۱ / June 24, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی امشب در حاشیه مراسم عملیات بتن‌ریزی دیواره راکتور نیروگاه اتمی بوشهر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آن چه که امروز اتفاق افتاد یک نوع حرکت متفاوت است نسبت به آنچه که تا امروز صورت گرفته است و ما نیاز داریم که از این تاریخ به بعد علمکرد متفاوتی را در این طرح ثبت کنیم و حرکت پیوسته تری را شاهد باشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: برای ما اهمیت داشت که موانع پیشبرد کار در واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را برطرف کنیم و با توجه به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و ارده‌ای که در دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوروجود دارد و با توجه به بازدیدی که رئیس جمهور در سفر استانی خود به بوشهر از نیروگاه داشت، با استفاده ازشرایط به وجود آمده برای شناسایی آسیب‌ها و برطرف کردن آن‎‌ها اقدام کردیم تا بتوانیم در چارچوب اهداف اصلی و عملیاتی که می‌تواند ما را برای هر چه سریع‌تر به ثمر رساندن واحد ۲ و ۳ کمک کند، برنامه ریزی کنیم.

وی تصریح کرد: ۲۸ ماه تاخیر اجرایی در ساخت واحد‌های ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر داریم و این اتفاق در شرایطی بوده که تحمیل شده، اما با تدابیر اتخاذ شده و تامین مالی که در دست اجرااست این طرح ازپشتوانه مالی متفاوتی برخوردارمی‌شود و در عمل این عملکرد را شاهد خواهمی بود. پیگیری خواهیم کرد که اوضاع گذشته تکرار نشود و شاهد روند مهندسی و حساب شده و اجرای طرح به معنی واقعی مطابق زمان باشیم.

اسلامی افزود: امیدواریم الان با توجه به اینکه محدویت کرونایی وجود ندارد و شرایط کرونایی با وضعیت روان تری دنبال می‌شود، بشود عملکرد جدید با اراده و ساختار جدیدی که در تولید و توسعه دنبال می‌کنیم محقق شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: پیشرفت ساخت واحد‌های جدید نیروگاه اتمی بوشهر، نسبت به برنامه از نظر وزنی ۲۴ درصد عقب ماندگی دارد، یعنی ما الان باید ۳۲ درصد پیشرفت می‌کردیم، اما پیشرفت کمتر از ۱۰ درصد است. این قابل جبران نیست.

اسلامی بیان کرد: نکته مهم این است که تداوم نداشته باشد و تاخیر بیشتری تحمیل نشود که بر آن اراده کرده‌ایم و با توکل به خدا همت و حرکت غیرتمندانه و همکاران دستگاه مجری طرح، محقق خواهد شد.