تخصیص ۱۰۳ درصدی اعتبارات معاونت فنی و عمرانی در بخش تملک دارایی شهرداری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تخصیص اعتبارات معاونت فنی و عمرانی در بخش تملک دارایی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، گفت: پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی در ۶ ماه ابتدایی سال ۳۲ درصد بوده است.

کد خبر: ۱۰۴۳۹۹۷

يکشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۱ / November 20, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارش نظارتی ۶ ماهه پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه بنای ما بر این است که این گزارش نظارتی هر سه ماه یکبار در شورا ارائه شود، اظهار کرد: علاوه بر سایر بخش‌هایی که بر آن‌ها نظارت می‌کنیم، این گزارش‌ها نیز می‌توانند به ما نشان دهند که روند امور در شهرداری در طول سه ماه بر چه اساس است.

وی همچنین تصریح کرد: ما می‌خواهیم بدانیم در خصوص هر یک از ردیف‌های پیش بینی شده در بودجه برای شهرداری چگونه اقدام شده و مردم نیز متوجه شوند که درآمد‌های کسب شده بر اساس بودجه در کدام بخش هزینه شده است؟ همچنین می‌توانیم متوجه شویم که در چه بخشی عقب ماندگی داریم و در چه بخشی بیشتر پیش رفته ایم.

آخوندی با بیان اینکه سامانه فاینانس، جلسات تخصصی با معاونت فنی و عمرانی و بازدید از پروژه‌ها منابع اطلاعاتی ما هستند، خاطرنشان کرد: این گزارش منتهی به ۳۱ شهریورماه است و ممکن است در دو ماه اخیر اقداماتی صورت گرفته باشد که در گزارش سه ماه آینده قرائت خواهد شد. آمار و ارقام به این معنا نیست که کارکنان شهرداری بخشی از کار را معطل گذاشته اند. ما این گزارش را ارائه می‌دهیم که ایرادات موجود برطرف شود.

وی با بیان اینکه جمع کل بودجه مصوب در معاونت فنی و عمرانی دو هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان بوده است، اعلام کرد: از دو هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از محل تملک سرمایه‌ای هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۱۰۳ درصد تخصیص در بخش تملک دارایی صورت گرفته است، یادآور شد: از هزار و ۲۷ میلیارد تومان نقدینگی دریافتی تنها ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۷۰۰ میلیارد تومان ثبت نشده که باید مورد توجه قرار بگیرد. به طور میانگین پیشرفت فیزیکی ۶ ماهه ۳۲ درصد است.

وی با اعلام اینکه درصد میزان تخصیص نسبت به کل سال ۵۲ درصد و میزان پیشرفت ریالی ۲۴ درصد است، خاطرنشان کرد: ۳۸ پروژه از طرح‌های عمرانی شهرداری غیرمستمر و ۲۰ پروژه نیز مستمر است. در بخش مستمر هزار و ۹۵ میلیارد تومان مصوب شده که ۵۷۸ میلیارد تومان تخصیص یافته است. در بخش غیرمستمر نیز از هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان، هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان ابلاغ شده و ۷۰۷ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

آخوندی با بیان اینکه در حوزه اعتبارات نقد از هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان مبلغی بالغ بر ۷۲۶ میلیارد تومان ابلاغ و ۲۹۷ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: تخصیص اعتبار بیش از ۱۰۰ درصد بوده، اما با توجه به تخصیص و نقدینگی ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی در ۶ ماهه آما چندان مناسبی نیست و باید درصد پیشرفت بیش از این می‌بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بزرگراه یادگار امام ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه داشته که ۹۹ میلیارد تومان اختصاص یافته، اما پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارد، گفت: باید تکلیف بیش از دو هزار میلیارد تومان تملک در این بخش مشخص شود. میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ۲۴ درصد است.

وی همچنین تصریح کرد: پروژه شهید بروجردی ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشرفت ریالی امسال این طرح ۲۷ درصد بوده است. به نظر می‌رسد پس از تملک در این طرح، دو یا سه ماه زمان برای عملیات عمرانی نیاز باشد.

آخوندی با بیان اینکه ۲۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح شهید شوشتری پیش بینی شده بود، اظهار کرد: این طرح در مجموع ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشرفت ریالی ۱۲ درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه اصلاح تقاطع‌های غیرهمسطح در بودجه پیش بینی شده است، یادآور شد: در اصلاحیه بودجه و همچنین بودجه سال ۱۴۰۱ اعتباری برای اصلاح این تقاطع‌ها پیش بینی شد، اما باید توضیح داده شود که چرا میزان پیشرفت فیزیکی این طرح به اندازه‌ای که باید باشد، نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: تعدادی از طرح‌های عمرانی نیز به صورت کامل به نتیجه رسیده اند.

طرح‌های عمرانی بر مبنای اولویت‌های ترافیکی تعریف شود

سید جعفر تشکری هاشمی ضمن تقدیر از تلاش‌های معاونت فنی و عمرانی شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی گفت: این گزارش مربوط به ۶ ماهه اول سال است و ممکن است با دو ماه اخیر تفاوت‌هایی داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجموع ۴۱ پروژه اولویت دار در شهر تعریف شده بود، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵ پروژه تا پایان ۶ ماه هنوز شروع نشده بود، هفت پروژه پیشرفت فیزیکی صفر تا پنج درصد، چهار پروژه پنج تا ۱۰ درصد و مابقی پیشرفت فیزیکی بیش از ۱۰ درصد داشتند که در مجموع میانگین پیشرفت این طرح‌ها هفت درصد بوده است. در جریان هستم که شهرداری با جدیت پیگیر رفع موانع این طرح هاست.

وی با اعلام اینکه اعتبار برخی طرح‌ها بیش از سقف مصوب است، یادآور شد: قطعا حسن نیت در این زمینه وجود دارد، اما به لحاظ رعایت چارچوب‌ها درخواست می‌شود که مجوز آن از شورا اخذ شود.

تشکری هاشمی تأکید کرد: طرح‌ها بر مبنای اولویت‌های ترافیکی تعریف شوند و پیشنهاد می‌شود معاونت فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک جلساتی را با یکدیگر داشته باشند تا بتوان پروژه‌های اولویت دار را تعریف کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بزرگراه شهید شوشتری عملکرد استراتژیک دارد، گفت: می‌دانیم که پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته، اما نیاز است که به قطعیت برسد.

وی تأکید کرد: وضعیت معاونت فنی و عمرانی بسیار بهتر از مناطق است؛ به طوریکه تمام پروژه‌های عمرانی منطقه یک پیشرفت فیزیکی نداشتند و در منطقه دو نیز از پنج پروژه تنها یک پروژه پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد. البته منطقه ۸ از بهترین مناطق در اجرای طرح‌های عمرانی است و عملیات عمرانی ۱۴ طرح این منطقه در طول ۶ ماه ابتدایی سال آغاز شده بود. در مجموع منطقه یک بدترین وضع و منطقه هشت بهترین وضع را داشته است.