پیکر شهدا به آرامستان جدید منتقل می‌شود/ سدنرماب در چنگ چالش‌های مالی، فنی و اجتماعی

سرپرست فرمانداری شهرستان مینودشت گفت: زمان بهره برداری و ابگیری از سد نرمآب چهلچای مینودشت به عنوان یکی از بزرگترین پروژه عمرانی گلستان به سبب چالش‌های متعدد فنی، مالی اعتباری و حتی اجتماعی نامشخص است.

کد خبر: ۱۰۹۳۰۵۰

دوشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ / August 21, 2023

به گزارش خبرنگار دانشجو، علی ملکان سرپرست فرمانداری شهرستان مینودشت روز دوشنبه در نشست قرارگاه خبری شهید همدانی ویژه هفته دولت استانداری گلستان، افزود: برای آبگیری و بهره‌برداری از سد نرماب به مقدمات متعددی نیاز است که از آن جمله می‌توان به جابجایی روستا‌های جنگلده بالا، جنگلده پایین باقرآباد، محمد زمان خان و پس پشته اشاره کرد که باید بر اساس اولویت زمانی جابجا شوند.

وی افزود: برای جابجایی روستای جنگلده پایین، زیرساخت‌های اساسی مانند بنا‌های مسکونی فراهم و بخشی از جابجایی انجام شده است؛ اما سرعت سایر پروژه‌ها برای جابجایی اهالی روستا‌های ذکر شده قابل قبول نیست و نیازمند تزریق سریعتر اعتبار و منابع مالی هستیم.

ملکان گفت: طی ۳ ماه اخیر، سرعت تکمیل پروژه‌های مربوط به ساخت زیرساخت‌های لازم برای جابجایی روستا‌ها راضی کننده نیست.

وی ادامه داد: در آخرین ملاقات و نشست با اهالی منطقه در خصوص جابجایی آرامستان منطقه به توافق نرسیدیم؛ فرمانداری مینودشت در نظر دارد تا در ابتدا اقدام به جابجایی پیکر اموات و شهدای روستا نماید، اما اهالی بر این موضوع اصرار دارند که در وهله نخست روستا منتقل شده و سپس اموات و پیکر شهدا به آرامستان جدید منتقل شوند.

سرپرست فرمانداری مینودشت گفت: مشکلات موجود در خصوص تخصیص منابع مالی برای خرید املاک و مستغلات روستاییان یکی از چالش‌های فراروی بهره‌برداری و آبگیری سد نرماب است؛ متاسفانه زمان بین ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری از املاک مردم تا تخصیص اعتبار برای خرید، بیش از ۶ ماه به طول می‌انجامد که این امر سبب می‌شود تا روستاییان به بهانه تورم قیمت‌ها، از پایبندی به توافقات خود منصرف شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سد نرمآب چهلچای گرفتار موضوعات فنی، مالی و اعتباری و مباحث اجتماعی است و برای بهره‌برداری از این سد در وهله نخست باید این موضوعات برطرف شود؛ زمان دقیقی برای بهره برداری آن نمی‌توان تعیین کرد.
به گفته وی با بهره‌برداری از این سد، آب آشامیدنی ۵۷۰ هزار نفر از ساکنان شرق گلستان تامین خواهد شد. سرپرست فرمانداری مینودشت ادامه داد: همزمان با هفته دولت ۳۴۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۶ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده و یا عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.
ملکان ادامه داد: از این تعداد، ۹۵ طرح عمرانی با اعتبار ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است.