گزارش |

تصمیم سخت در انتظار سد نرماب گلستان / ۳ سال از وعده آبگیری گذشت!

حدود ۱۵ سال از آغاز عملیات اجرایی سد نرماب و سه سال از وعده آبگیری این سازه آبی می‌گذرد؛ اما شرایط فنی و مهندسی این سد و البته مباحث اجتماعی پیرامونی آن به نحوی است که مدیران ارشد گلستان برای اعلان زمان آبگیری و بهره‌برداری از فاز نخست به اجماع نرسیده و در اطلاع رسانی تردید دارند.

کد خبر: ۱۰۹۵۰۹۳

يکشنبه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ / September 03, 2023

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، نیمه دوم سال 1387 موضوع احداث سد در شهرستان مینودشت استان گلستان در دستور کار قرار گرفت و پس از سه سال عملیات اجرایی بزرگ ترین سازه آبی گلستان آغاز شد. اعتبار اولیه پیش بینی شده برای ساخت سد نرماب چهل چای مینودشت درسال ۱۳۹۰ چهار هزار میلیارد ریال ( ۸۵ درصد فاینانس داخلی و سهم قرارگاه خاتم‌ الانبیا و ۱۵ درصد سهم دولت) بود تا با این مبلغ سد طی پنج سال ساخته شده و به بهره‌برداری برسد.

در گام نخست به اهالی پنج روستای "جنگلده بالا و پایین، محمدزمان خان، پس پشته و باقرآباد" با مجموع جمعیت هزار و ۴۰۰ خانوار اجاره ساخت و ساز جدید داده نشد و به آنها گفته شد که روستاهایشان به مکانی دیگر منتقل خواهد شد.

این سد بزرگ که از نوع خاکی همگن به ارتفاع ۶۰ متر، عرض تاج سد ۱۰ متر و طول تاج ۸۰۷ متر است و ظرفیت ذخیره ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب و قابلیت تنظیم تا ۱۹۲ میلیون مترمکعب را دارد.

کنترل و ذخیره سیلاب‌های فصلی در گلستان بویژه نواحی شرقی آن، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، تامین آب آشامیدنی پایدار اهالی چهار شهر "گنبدکاووس، مینودشت، گالیکش و مراوه‌تپه" و ۱۳۰ روستای واقع در مناطق شمالی و شرقی این استان شمالی با مجموع جمعیت ۵۵۰ هزار نفر تا افق ۱۴۱۵، تامین آب ۱۸ تا ۲۴ هزار هکتار اراضی زراعی و همچنین ۱۰ میلیون متر مکعب آب واحدهای صنعتی منطقه از جمله اهداف پیش بینی شده برای این سد بود.

نرماب در چنگ تزریق قطره چکانی اعتبارات

تزریق قطره چکانی اعتبارات در سال‌های ابتدایی شروع پروژه و در ادامه تخصیص نیافتن کامل اعتبارات ناشی از تنگنا‌های مالی دولت سبب شد که این سازه آبی روند ساخت بسیار کندی را داشته باشد.

"سد‌های انحرافی، تملک اراضی، جابجایی روستاها، تاسیسات هیدرومکانیکال، بدهی به پیمانکار، احداث تونل‌ها، نظارت‌های عالیه و احداث راه دسترسی از جمله بخش‌هایی است که به اعتبار ویژه نیاز دارند.

در اواخر سل ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم مقرر شد که کاسه سد نرماب آبگیری شود؛ اما با خلف وعده روبرو شد و در ابتدای سال گذشته مقوله  آبگیری سد نرماب در دهه فجر ۱۴۰۱ یا  هفته دولت امسال رسانه‌ای شد؛ اما علاوه بر اینکه این فرِآیند در زمره  پروژه‌های پارسال و امسال قرار نگرفت، گویا در حال حاضر هیچ  زمان بندی دقیقی برای این پروژه مشخص نشده است و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان و فرماندار مینودشت از جواب دادن به این مطالبه فراگیرطفره می‌روندو علی محمد زنگانه استاندار گلستان از پاسخ به سئوال خبرنگار دانشجو در این خصوص  پرهیز کرد.

روستانشینان منطقه در بزرخ ماندن یا رفتن گرفتار هستند

میلاد قزل سفلو یکی از دانشجویان مینودشت در گفتگو با خبرنگار دانشجو گفت: آن زمان که قرار بر احداث سد در منطقه جنگلده بود، بنده دانش آموز ابتدایی بودم، اما الان ۱۵ سال از آن روز‌ها می‌گذرد و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد: طی این سال‌ها فقط روستای جنگلده پایین جابجا شده اند و با وجود آنکه قرار بود اهالی جنگلده بالا حداکثر تا سال ۱۳۹۹ در خانه‌های جدید خود مستقر شوند؛ اما هنوز پیشرفت مطلوبی در این منطقه دیده نمی‌شود.

وی اظهار کرد: اهالی روستا‌های "محمدزمان خان، پس پشته و باقرآباد" همچنان در بلاتکلیفی روزگار می‌گذرانند، اهالی این روستا‌ها اجازه ساخت و ساز مسکن برای خود و فرزندانشان ندارند و از طرف دیگر به آن‌ها اجازه تعمیر و توسعه خانه فعلی هم داده نمی‌شود.

قزل سفلو گفت: اموات و شهدای بسیاری در محدوده این ۵ روستا هستند که برای جابجایی پیکر و قبور آن‌ها باید رضایت اهالی تحصیل شده و برای آن‌ها کاری کرد؛ روستانشینان منطقه در برزخ گرفتار شده اند.

پیشرفت عمرانی برای جابجایی روستاها رضایت بخش نیست

علی محمد ملکان، فرماندار مینودشت گلستان  که سد نرماب در حوزه استحفاظی این شهرستان قرار دارد در پاسخ به خبرنگار دانشجو گفت: آبگیری سد نرماب  و بهره برداری از سد نرماب نیاز به تکمیل زیر ساخت هایی همچون احداث تصفیه خانه و البته جابجایی روستاهای واقع در کاسه سد دارد.

وی گفت: بازدید های اخیر اینجانب طی سه الی چهار ماه گذشته بیانگر آن است که پیشرفت فعالیت های عمرانی در خصوص جابجایی روستاها رضایت بخش نیست.

ملکان ادامه داد: در کنار همه مسایلی که در حوزه عمرانی باید برای آن چاره اندیشی و برای تکمیل آنها تعجیل کرد ، دغدغه ها و چالش های اجتماعی مرتبط همچنان لاینحل مانده است.

فرماندار مینودشت گفت: جابجایی اموات  و شهدا و همچنین جانمایی آرامستان جدید برای جنگلده یکی از مباحثی است که تاکنون توافقی حاصل نشده است.

وی گفت: برای تکمیل نهایی پروسه جابجایی روستا، باید منابع نقدی در اختیار دستگاه مجری قرار بگیرد، با وعده و وعید توافق با بومیان منطقه سخت است.

فرماندار مینودشت ادامه داد: در وضع فعلی با تلاش های وافر بومیان را به فروش اراضی و مستغلات شان راضی می کنیم، املاک کارشناسی می شوند؛ اما پروسه تامین اعتبار بیش ازشش ماه و شاید بیشتر به درازا می انجامد و در این شرایط بومیان حاضر به فروش ملک به قیمت شش ماه قبل نیستند.

وی گفت: تزریق طره چکانی در سال های ابتدایی این پروژه از مهمترین دلایل تاخیر در بهره برداری از این پروژه است

آبگیری زود هنگام انتفاع آب شرب را به مخاطره می اندازد

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: زمان آبگیری سد نرماب چهلچای به تامین نظرات کمیته آبگیری سد‌های وزارت نیرو وابسته است.

ایرج حیدریان ادامه داد:  تامین اعتبارات مکفی برای تکمیل این سازه آّی در سنوات گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد تقویت محسوس اعتبارات برای این سد هستیم.

وی گفت: در دولت سیزدهم حدد ۲ میلیون مترمکعب  عملیات خاکبرداری انجام شده و تاکنون ۲۸۰ هکتار ازاراضی تملک شده است

حیدریان ادامه داد: از مجموع فرایند جابجایی ۵ روستا، امکان جابجایی روستای جنگلده پایین فراهم شده است و برای جابجایی روستای جنگلده بالا شاهد پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه هستیم.

مدیر عامل آّب منطقه‌ای گلستان تاکید کرد: سد‌هایی که با هدف بهره وری آب شرب ساخته می‌شوند، باید ملاحظات متعددی در آن رعایت شوند، هر گونه بهره وری زودهنگام و آبگیری  کاسه سد بدون رعایت مسایل فنی و مهندسی، انتفاع و کاربری آّب شرب سد نرمای را به خطر می‌اندازد.

پیش شرط های کمیته آبگیری وزارت نیرو حتما رعایت می شود

استاندار گلستان هم در پاسخ به خبرنگار دانشجو اظهار کرد: در فرایند آبگیری و بهره برداری از سد نرماب در پی کارهای نمایشی و پوپولیستی نیستیم.

علی محمد زنگانه گفت: بهره برداری از سد نرماب باتوججه به حجم بالای سرمایه گذاری انجام شده یک موئلفه و نمره مثبت برای مدیران به حساب می آید؛ اما نباید به هر قیمتی و یا خدای نکرده به صورت نمایشی یا ناقص این آبگیری انجام شود.

وی افزود: کمیته آبگیری سد های وزارت نیرو شرایط خود را برای آغاز عملیات آبگیری اعلام کرده است که اجرای کامل این شرایط نیاز به تمهیدات مهندسی و اعتبار دارد  که حتما رعایت خواهد شد.

زنگانه گفت: هدف اولی برای این سد تامین آبّ شرب برای حدود نیم میلیون نفر از اهالی منطقه است. اجازه نمی دهیم با تصمیم عجولانه این فرایند مختل شود.

استاندار گلستان به ضرورت تزریق منابع بیشتر برای این پروزه اشاره کرد و گفت:  در صورتی که این سازه به صورت نصفه و نیمه آبگیری شود، تجربه ثابت کرده است که شرایط برای تحصییل و تخصیص منابع مالی باقی مانده برای تکمیل این پروژه ها بسیار سخت خواهد شد.

به گزارش دانشجو، مردم گلستان برای تکمیل این پروژه ملی که در ۱۰ سال گذشته مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری از آن بازدید کرده و هر کدام قول مساعد برای پیگیری تامین اعتبار و تسریع در تکمیل سد نرماب دادند، همچنان چشم انتظار هستند.