تشکری هاشمی خبر داد:

تقویم عملیات عمرانی فاز‌های مختلف پایانه شرق/ برآورد اولیه هزینه طرح؛ ۷۴۷ میلیارد تومان

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر عملیات عمرانی برای تکمیل پایانه شرق در حال انجام است و بر اساس گزارشات اعلام شده، فاز اول این پروژه تا دی‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد خبر: ۱۰۹۵۲۲۰

يکشنبه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ / September 03, 2023

به گزارش گوه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با پایگاه خبری شهر، با اشاره به ادامه عملیات عمرانی تکمیل پایانه مسافربری شرق، اظهار کرد: در فاز اول ساختمان اصلی پایانه شرق به مساحت ۲۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع و همچنین محوطه‌سازی و ایجاد جاده دسترسی به طول ۵۰۰ متر در عرصه‌ای به مساحت ۱۳۰ هزار متر مربع اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در فاز دوم ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع پارکینگ سواره، تاکسی و اتوبوس به بهره‌برداری خواهد رسید، یادآور شد: در فاز سوم نیز ساختمان‌های جانبی از جمله ساختمان مرکز آتش‌‎نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی، نگهبانی، تعمیرگاه، نگهداری و کارواش راه‌اندازی می‌شود.

تشکری هاشمی با اعلام اینکه بر اساس گزارشات اعلام شده ابلاغ قرارداد، تجهیز کارگاه و بررسی مستندات مهندسی در پایان مردادماه انجام شده است، خاطرنشان کرد: بنابر آنچه وعده داده شده فاز اول طرح شامل ساخت ترمینال و محوطه، تأمین تجهیزات ویژه ترمینال اصلی و تأمین و راه‌اندازی تجهیزات پست برق تا پایان دی‌ماه امسال تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد؛ طراحی و مهندسی فاز اول در تیر و مردادماه انجام شده و عملیات عمرانی از ابتدای شهریورماه قوت گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: طراحی و مهندسی بخش ابنیه و ساختمانی پارکینگ بلندمدت و تأمین تجهیزات ویژه و تأسیسات الکتریکال و مکانیکال پارکینگ بلندمدت نیز در قالب فاز دوم طرح از ابتدای مردادماه آغاز شده و با پایان طراحی، از آبان ماه عملیات اجرایی این فاز آغاز خواهد شد و در نهایت تا پایان فروردین ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه طراحی و مهندسی فاز سوم نیز از مردادماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت، گفت: اجرا و راه‌اندازی این فاز نیز از دی‌ماه امسال آغاز می‌شود و تا پایان تابستان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و در مجموع می‌توان گفت پایانه جدید شرق از تابستان سال آینده به طور کامل وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد.

تشکری هاشمی با اشاره به پیشرفت ۱۵ درصدی فاز اول از ابتدای تیر تا پایان مردادماه، یادآور شد: برآورد اولیه پروژه پایانه شرق ۷۴۷ میلیارد تومان و میزان پیش پرداخت مورد نیاز ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان شده که برآورد اولیه شامل ۲۹۰ میلیارد تومان برای ابنیه و تأسیسات و ۴۵۸ میلیارد تومان برای تجهیزات ویژه پایانه است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ میلیارد تومان در فاز اول هزینه شده است، اظهار کرد: این اعتبارات در بخش تجهیز کارگاه، عملیات ساختمانی، تأسیسات مکانیکال و الکتریکال، تأمین تجهیزات، پیش پرداخت تصفیه فاضلاب، پیش پرداخت کلایمر و مواردی از این قبیل هزینه شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه عملیات اجرایی در تکمیل نما، طبقه زیرزمین و طبقه همکف ترمینال در حال انجام است، گفت: همزمان با تجهیز کارگاه و عملیات عمرانی در ساختمان اصلی، محوطه‌سازی نیز آغاز شده و در حال اجراست.

وی با اشاره به موانع و مشکلات اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: عدم تزریق به موقع نقدینگی، دوباره‌کاری به علت استهلاک مصالح، لزوم مشخص شدن وضعیت انشعاب‌های آب، برق، گاز و مخابرات از طرف سازمان پایانه‌ها، تعیین تکلیف معابر مجاور و دسترسی‌ها به پایانه از جمله مشکلات و الزامات این پروژه به شمار می‌رود.