گزارش|

ورزشگاه‌های بی‌سرپرست در قم / از برف دردسرساز تا بدقولی اداره ورزش و جوانان

ورزشگاه تختی و ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان مدت زیادی است که به حال خود رها شده و تنها وعده های تکمیل است که دل مردم را خوش کرده اما چیزی که مشخص است بدقولی های ورزش و جوانان به بانوان قمی است.

کد خبر: ۱۰۹۹۷۰۱

سه‌شنبه - ۰۴ مهر ۱۴۰۲ / September 26, 2023

گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ورزشگاه تختی و ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان مدت زیادی است که به حال خود رها شده و تنها وعده های تکمیل است که دل مردم را خوش کرده اما چیزی که مشخص است بدقولی های ورزش و جوانان به بانوان قمی است.

دی‌ ماه سال ۱۴۰۰ و در جریان سفر استانی رییس جمهور به قم طرح تخصیص ورزشگاه تختی قم به بانوان به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن در تابستان ۱۴۰۱ آغاز شد.

در نخستین وعده قرار بود این ورزشگاه شهریور ماه ۱۴۰۱ یعنی یکسال پیش تکمیل شود اما وعده بعدی آن را به دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی حدود ۸ ماه پیش موکول کرد.

سیدمهدی محبوبی، مسئول دفتر فنی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم مردادماه سال گذشته در گفت و گویی اعلام کرد: قرار بود که این پروژه تا اواخر شهریورماه تکمیل شود اما به واسطه به وجود آمدن بعضی از مشکلات با همکاری دولت، زمان تحویل پروژه را تمدید کرده و اگر مباحث مالی و بودجه‌ای به صورت مطلوب دنبال شود، این قول را می‌دهیم تا اواخر دی‌ماه از این پروژه بهره‌برداری کنیم.

وعده بعدی را شخص اول ورزش استان داد،‌ ابراهیم سانیخانی ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ در محل این ورزشگاه نیمه کاره ایستاد و قول داد تا دو ماه دیگر صدای ورزشکاران در ورزشگاه تختی بپیچد؛ وعده ای که حالا زمانش تمام شد اما از محقق شدنش خبری نیست و همچنان ورزشگاه تختی سرنوشتی نامشخص دارد.

در سوی دیگری از شهر و در‌منطقه پرتراکم پردیسان ورزشگاه دیگری چشم انتظار رسیدگی و تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره پردیسان است که طرح احداث ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری امام رضا(ع) واقع در شهرک پردیسان، طی دومین سفر استانی دولت نهم به استان قم مصوب و در سال ۱۳۸۸ کلنگ آن زده شد.

این طرح در آن زمان لقب بزرگ‌ترین سالن ورزشی قم را به خود اختصاص داد و قرار بود تا سال ۱۳۹۲ به مرحله بهره‌برداری برسد. با این حال پس از ۱۲ سال، جز اسکلت و سازه‌های کلی آن هیچ پیشرفتی نداشت.

در سفر دی ماه ۱۴۰۰ آیت الله رئیسی به قم مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری پردیسان تصویب شد که نور امید را در دل جامعه ورزش و اهالی پردیسان روشن کرد.

۲۲ آذر ۱۴۰۱ بود که مدیرکل ورزش و جوانان استان در مصاحبه ای عنوان کرد: هم اکنون کار احداث سقف ورزشگاه چهار هزار و ۵۰۰ نفری پردیسان قم پایان یافته و اکنون برای اتمام بدنه ورزشگاه و نصب کفپوش پیمانکار وارد فضای داخلی ورزشگاه شده است.

سانی‌خانی ادامه داد: پیمانکار دوم نیز شناسایی شده و اکنون‌ آغاز به کار کرده است و در این مرحله از کار ،۱۰ میلیارد تومان از محل سفر رئیس جمهور و با پیگیری استاندار برای تکمیل ورزشگاه تامین شده است.

تا اینجای کار همه چیز خوب بود که ناگهان یک برف ساده و سرزده ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ موجب شد سقف ورزشگاه فرو بریزد، سقفی که قرار بود بر سر جوانان و نوجوانان و ورزشکاران شهر سایه تندرستی و سلامت بیافکند، حالا پخش زمین شده بود.

۳ ماه پس از این ریزش ناگهانی مدیرکل ورزش و جوانان اعلام کرد که مسایل قضایی علت توقف پروژه شده است و گفت: پیگیری شکایت از پیمانکار، طراح و مشاور به شورای حل اختلاف استان قم واگذار شد و هیات کارشناسان سه نفره مشخص شدند که این هیات در کارشناسی اولیه نتوانست مقصر را تعیین کند و هیات کارشناسی دوم اکنون تشکیل شده است و تا چند روز آینده نظر خود را اعلام می کند.

حال حدود ۵ ماه از اردیبهشت می گذرد و هنوز نه رای شورای سه نفره مشخص شده و نه اقدامی در راستای تکمیل ورزشگاه صورت گرفته است.

عدم تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفره و تختی در حالی است که شهر قم در سرانه ورزشی عقب ماندگی دارد و مدیرکل ورزش و جوانان اعلام کرده است ۶ قطعه زمین جدید قرار است در پردیسان به ورزشگاه های جدید اختصاص پیدا کند و این در حالی است که مدت زمان تکمیل پروژه های قبلی بشدت طولانی و بی هدف است و دو ابر پروژه ورزش قم هنوز روی زمین‌ مانده است.