پایانه شرق باید در دی ماه افتتاح شود/ تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه به پروژه تا پایان هفته

مدیر پروژه پایانه شرق گفت: طی روز‌های آینده و برای حل مشکلات پایانه شرق ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه تزریق خواهد شد.

کد خبر: ۱۱۰۸۶۴۶

دوشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۲ / November 06, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با موضوع آخرین وضعیت پایانه شرق و اهم اقدامات انجام گرفته در این پایانه با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران، لطف الله فروزنده معاون مالی شهرداری تهران، علیمردانی مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و مسئولان مترو برگزار شد.

در ابتدای این جلسه یوسفی مدیر پروژه پایانه شرق گفت: در فاز اول پروژه ۳۴ درصد، در بخش تجهیزات ۲۲ درصد و در بخش سالن اصلی پایانه شرق ۲۸ درصد پیشرفت داشته ایم که حدودا ۵۰٪ از برنامه عقب هستیم.

وی ادامه داد: اگر مطابق با این روند پیش رویم پایانه در اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد و اگر با کار فشرده اقدامات خود را انجام دهیم می‌توانیم در اسفند ماه پایانه شرق را تکمیل کنیم.

مدیر پروژه پایانه شرق با اشاره به بودجه این پروژه گفت: تاکنون ۱۲۴ میلیارد تومان در پروژه هزینه شده است و ۶۵ میلیارد تومان نیز تعهد ایجاد کرده‌ایم.

یوسفی با اشاره به اهم مشکلات پروژه گفت: اصل مشکل این پروژه کمبود نقدینگی است.

در ادامه علیمردانی مدیرعامل سازمان پایانه‌ها گفت: برای تامین نقدینگی بحث همکاری با شهروند مطرح شده و همچنین گفته شده قرار است ۶۰ میلیارد تومان برات کارت داده شود.

در ادامه لطف الله فروزنده معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان به معاونت حمل و نقل بودجه داده شده است گفت: تخصیص‌های نقد و غیر نقد به پروژه خوب بوده است، اما معاونت باید با اولویت پروژه‌های مهم را بررسی کند.

وی ادامه داد: طی روز‌های آینده و برای حل مشکلات پایانه شرق ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه تزریق خواهد شد.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت : حداکثر تا پایان هفته ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه از محل قرارداد شرکت شهروند برای پایانه شرق پرداخت می‌شود همچنین تا نیمه آذر ماه ۵۰ میلیارد تومان نقدینگی به پایانه شرق تزریق شود.

وی گفت: ۵۰ درصد بودجه نیز باید از طریق تهاتر پرداخت شود تا کار پیش از آغاز فصل سرد به پایان برسد.

تشکری هاشمی با اشاره به دسترسی‌های پایانه شرق گفت: طبق قولی که از معاونت حمل و نقل گرفته شده فاز اول این پایانه باید در دی ماه افتتاح شود و اصلاحات هندسی دسترسی‌های این پروژه باید تا آن زمان کامل شوند و باید معاونت فنی و عمرانی نیز دوربرگردان غیر همسطح شرق به شرق در بزرگراه یاسینی را تا خرداد ماه سال آینده تکمیل کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این پایانه باید حتما در دی ماه افتتاح شود و نمی‌توان افتتاح و و تکمیل پایانه را به تاخیر انداخت.

وی با اشاره به تکمیل خط ۲ مترو تهران و اتصال به پایانه شرق گفت: تکمیل خط ۲ مترو تهران و اتصال آن به پایانه شرق جز برنامه‌های امسال مترو تهران است و باید هرچه سریعتر این اقدام صورت گیرد و مترو در پایانه شرق فراهم شود.

تشکری هاشمی گفت: خواهش ما این است که زمان مدیریت شود، زیرا از فصل سرد سال دیگر نمی‌توان در پایانه شرق کار را پیش برد.