پاسخ مدیر کل شهرسازی کرمان به اظهارات استاندار در خصوص علل عقب ماندگی طرح نهضت ملی مسکن

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان با برگزاری نشست خبری به اظهارات استاندار کرمان در خصوص علل عقب ماندگی طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان کرمان پاسخ داد.

کد خبر: ۱۱۳۹۹۹۶

سه‌شنبه - ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ / April 09, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، رضا مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان با برگزاری نشست خبری به اظهارات اخیر استاندار کرمان در جلسه اخير شوراي مسكن استان كرمان در خصوص علل عقب ماندگی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان کرمان پاسخ داد.

وی با تایید وجود عقب ماندگي ها ، فراز و نشیب‌هایی در موضوع طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان گفت: از لحاظ رتبه شروع عملیات اجرایی استان کرمان دارای رتبه ۱۸ در سطح کشور و رتبه ۳ در بحث تامین زمین می‌باشد.

*عدم هماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی استان کرمان

او عدم هماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی استان کرمان در پاسخ به هنگام به استعلامات و پاسخ منطقی و مستدل علمی در زمان مناسب را مهمترین عامل عقب ماندگی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان اعلام کرد.

حافظی با اشاره به لزوم امضای ۱۴ نفر از مدیران استان در بحث تخصیص زمین برای نهضت ملی مسکن تاکید کرد: ضرورت همگرایی بیشتر در سازمان‌های دخیل در این امر خصوصا سازمان‌هایی نظیر آب و فاضلاب، برق، گاز، آب منطقه‌ای و شهرداری‌ها که تا تامین زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن موثر هستند در سرعت بخشیدن به این طرح بسیار اثربخش و راهگشا است.

وی موضوع عدم تامین آب را یکی دیگر از علل و چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان که با مشکل کم آبی مواجه است برشمرد.

او با گلایه از شبکه بانکی تاکید کرد : برای نهضت ملی ساخت مسکن  و در این راستا میزان ۵۰ هزار واحد ساختمانی آغاز به ساخت باید نمایند اما آیا بانک ها آمادگی پرداخت این حجم تسهیلات را برای این واحدها دارند؟

وی اظهار کرد: بانک‌های استان کرمان هنوز تسهیلات بانکی سال گذشته را پرداخت نکردند و زیر بار متمم پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی (برای هر واحد) طرح نهضت ملی مسکن نرفته اند ، چطور می‌خواهند ۵۰ هزار مورد تسهیلات را امسال پرداخت کنند؟

* مسكن ، موضوعي فرابخشي است

او تصریح کرد: نهضت ملی مسکن و تولید وعرضه مسکن تنها موضوع کار یک دستگاه و وزارتخانه نیست و یک موضوع فرابخشی است؛ بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی باید همکاری و مساعدت ویژه نمایند تا این صنعت مادر کشور فعال باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان از تخصیص ۳ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در شهر‌های زیر مجموعه این اداره کل خبر داد و افزود: در شهر‌های کرمان و سیرجان به دلیل قرار گیری در فهرست شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر واگذاری به صورت انبوه سازی خواهد بود.

او با اشاره به اینکه موضوع مسکن متعلق به مردم و در جهت رفاه آنها است و باید در این عرصه حضور داشته باشند تا مسکن به نحو مطلوب تولید بشود، گفت: تا زمانی که سیستم بانکی پای کار نباشد و تسهیلات لازم و متناسب را پرداخت نکند، دستگاه‌های خدمات رسان و زیرساختی پای کار نباشند، حوزه مسکن به نتیجه نمی‌رسد لذا همه نهاد‌های متولی در استان باید دست به دست هم داده و در این حوزه کمک کنند تا جبران کاستی‌ها در سریعترین زمان صورت بگیرد.

وی اعلام کرد: تا کنون ۹ هزار قطعه زمین در شمال استان کرمان تحویل بنیاد مسکن دادیم تا واگذاری به مردم و ساخت مسکن در شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت انجام شود.

*صنعت شهرها

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان به موضوع صنعت شهر‌ها اشاره کرد و گفت: یک هزار هکتار زمین در ارگ جدید و ۲۰ هکتار زمین در جوار کارخانه فولاد بافت بدین منظور اختصاص یافته است.

وی به سهم ۳۰ درصدی وزارت نیرو، سهم ۳۰ درصدی وزارت راه و سهم ۳۰ درصدی استان کرمان در خصوص تامین زیر ساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: وزارت را تا کنون سهم ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیونی خود را پرداخت کرده است، استانداری هم اعلام کرده ۹۰ میلیارد تومان از طریق مشارکت صنایع و معادن پرداخت کرده اند؛ دستگاه هاي خدمت رسان هم می‌گویند سهم خود را پرداخت کرده اند؛ اما گزارش آن را با تاخیر در روز‌های آخر اسفند که به تعطیلات منتهی شد به ما دادند و ما به وزرات راه ارسال کردیم تا وارد فاز بعدی تامین مالی از طریق صندوق ملی مسکن شویم.

او افزود: دستگاه‌های اجرایی استان مجددا با تاخیر درخواست ۴۵۰ میليون تومان اعتبار کرده اند و من مجددا از بابت سهم ۳۰ درصدی وزارت راه برای تخصیص ۱۵۰ میلیون تومان مکاتبه کرده ام.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان با گلایه از مدیران دستگاه‌های خدمت رسان استان در حوزه زیرساخت‌ها اظهار داشت: مدیران مرتبط باید با جمع بندی کامل از کلیه شهرستان‌های استان، مبالغ اعتباری را که نیاز دارند را اعلام و درخواست دهند تا به موقع اقدام شود.

حافظی تاکید کرد: سایر ادارات نباید کار را معطل پرداخت سهم وزارت راه نمایند؛ باید کار را شروع و تداوم دهند؛ وزارت راه هم کمبود منابع مالی ندارد و سهم خود را از طریق ریالی یا معادل آن زمین تخصیص خواهد داد.

* برنامه تكليفي نهضت ملي در كرمان

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان برنامه تکلیفی دولت را در طرح ملی مسکن برای استان کرمان ۱۲۸ هزار و ۱۸۰ فقره اعلام کرد و گفت: از حدود ۲۳۱ هزار نفر ثبت نام اولیه ۵۹ هزار نفر تایید نهایی شده اند و ۲۰ هزار نفر پول را واریز کرده اند.

وی بیشترین ثبت نام‌های صورت گرفته را در شهر‌های کرمان، سیرجان و رفسنجان اعلام و کمترین ثبت نام‌ها را در ریگان، گنبکی و هماشهر اعلام کرد.

او شهر‌های کرمان، سیرجان، بم و رفسنجان را جزو شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان کرمان برشمرد و شهر‌های زرند و شهربابک را جزو شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر اعلام نمود.

حافظي پيشرفت طرح نهضت ملي مسكن در استان كرمان را نيازمند همدلي و همراهي موثر و به موقع مديران دستگاه هاي اجرايي استان كرمان برشمرد.