پروژه چهار خطه خرم‌آباد _ نورآباد تا پایان سال مالی جاری به بهره برداری می‌رسد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهار خطه خرم‌آباد _ نورآباد در صورت تامین اعتبار، تا پایان سال مالی جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد خبر: ۱۱۷۹۴۵۵

شنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۳ / October 05, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، داریوش اسدزاده در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های چهارخطه لرستان تا پایان سال جاری با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه‌های چهارخطه کوهدشت_زانوگه، دهریز _ نهاوند، خرم‌آباد_ نورآباد و تقاطع شول‌آباد در حال انجام است، بیان کرد: از مجموع ۱۷ کیلومتر طول محور کوهدشت _ زانوگه ۳.۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده، پنج کیلومتر از آن هم در سال گذشته به پیمان رفته که در حال انجام است و قرارداد پنج کیلومتر دیگر هم در همین هفته منعقد می‌شود.

وی با بیان اینکه پیگیر هستیم در قالب مسیر اربعین محور اسلام‌آباد _ بابازید و زانوگه تا بلوران به طول ۳۲ کیلومتر را در پیمان قرار دهیم.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: آسفالت تقاطع شول‌آباد در سه لایه آسفالت در حال انجام است که در ماه جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

اسدزاده به چگونگی عملیات اجرایی محور دهریز _ نهاوند اشاره کرد و افزود: این محور ۱۱ کیلومتر که هفت کیلومتر آن در حال آسفالت است و در این مسیر تقاطعی به نام جعفرآباد قرار دارد که فقط دال آن باقی مانده است که در صورت تأمین اعتبار و رفع معارضین تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: قرارداد پیمانکار پروژه چهار خطه خرم‌آباد _ نورآباد به علت پر شدن سقف مبلغ پایان یافته و، چون این پروژه‌ها تفویضی است باید برای ادامه کار مجوز شرکت ساخت گرفته شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان خاطرنشان کرد: این مجوز در روز‌های گذشته اخذ و پیمانکار هم مشخص شده که در حال انعقاد قرارداد است؛ از مجموع ۸۵ کیلومتر طول این محور فقط پنج کیلومتر آن باقی مانده تا به بهره‌برداری کامل برسد که در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال مالی جاری افتتاح خواهد شد.