مديرعامل شركت پترو پارس:

فاز 19 پارس جنوبي با پيشرفت 9 درصدي روبرو است

مديرعامل شركت پتروپارس ايران با بيان اينكه هيچ مشكلي در مرحله تامين تجهيزات فاز 19 پارس جنوبي وجود ندارد، گفت: فاز 19 پارس جنوبي با پيشرفت 9 درصدي روبرو است.

کد خبر: ۱۲۲۱۹۶

يکشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ / April 24, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، رحيم تبريزي مديرعامل شركت پتروپارس ايران با بيان اينكه تمام اقلام خريد زمان بر يا به سفارش گذاشته شده و يا در مرحله سفارش گذاري است، گفت: هيچ مشكلي در مرحله تامين تجهيزات فاز 19 پارس جنوبي وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه 10 بسته EPC در فاز 19 پارس جنوبي تعريف شده است، تصريح كرد: مناقصات 10 بسته EPC انجام شده است و تا 15 ماه مي ميلادي تمام اين قراردادها جاري خواهد شد.

تبريزي با اشاره به اينكه هم اكنون با واگذاري مخازن LPG كار عملياتي آنها نيز آغاز شده است، عنوان كرد: عمليات تسطيح و آماده سازي زمين پالايشگاه حدود 60 درصد در ساعت پيشرفت داشته است و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده خرداد ماه كليه عمليات خاك برداري به اتمام خواهد رسيد.

مديرعامل پتروپارس ايران از اجرايي شدن بسته هاي EPC در پايان فصل بهار خبر داد و اذعان داشت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده كالاي مورد نياز پيمانكاران تا تير ماه در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه چهار سكو در فاز 19 پارس جنوبي در دستور كار قرار خواهد گرفت، افزود: در اين فاز دو سكوي سرچاهي تعريف شده است كه يكي از اين سكوها از فاز يك به فاز 19 انتقال خواهد يافت كه اين دو سكو از طريق دو خط لوله 18 اينچ به طول 15 كيلومتر به دو سكوي توليدي وصل خواهد شد و از آنجا نيز از طريق دو خط لوله 32 اينچ وارد پالايشگاه فاز 19 خواهد شد.

تبريزي گفت: هم اكنون متريال جكت ها در گمرك است و به محض خروج از گمرك جكت ها نصب خواهد شد و مهر ماه اولين جكت، آبان ماه دومين جكت و آذر ماه سومين جكت در منطقه پارس جنوبي نصب خواهد شد.

مديرعامل پتروپارس ايران در خصوص لوله گذاري فاز 19 پارس جنوبي گفت: تمام سفارش لوله گذاري ها انجام شده است و خوشبختانه لوله گذاري گلوگاه پروژه نيست و به اندازه كافي زمان براي اجراي لوله گذاري وجود دارد كه به محض تحويل لوله ها شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران عمليات لوله كشي را انجام خواهد داد./انتهاي پيام/