مجری طرح انتقال آب به شهر‌های شمالی استان کرمان در گفت‌و‌گو با دانشجو:

پروژه انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان با مشکل تامین نقدینگی رو‌به‌رو است / مصوبه پرداخت ٢٢٠٠ میلیارد تومانی دولت محقق نشد

مجری طرح انتقال آب به شهر‌های شمالی استان کرمان گفت: پروژه انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان با مشکل تامين نقدینگی رو‌به‌رو است و به کندی پیش می‌رود و به هیچ وجه متناسب با اهمیت و اضطرار پروژه نمی‌باشد.

کد خبر: ۱۲۳۲۹۸۸

چهارشنبه - ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ / February 26, 2025

سید علیرضا ساداتی‌فرد مجری طرح انتقال آب به شهر‌های شمالی استان کرمان (وابسته به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که یک شرکت دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو می‌باشد) در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت پروژه بزرگ و خبرساز انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان که به دلیل تاخیر‌های چند ماهه علیرغم قول رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی هنوز به بهره برداری نرسیده است، ارائه کرد.

وی علیرغم اظهارات صریح نماینده مردم کرمان در مجلس و نیز استاندار کرمان در خصوص تعطیلی این پروژه در برخی مقاطع زمانی، در پاسخ به این موضوعات مدعی شد: پروژه اضطراری انتقال آب از خط صنعت به شهر کرمان هیچ وقت تعطیل نشده است.

او گفت: از تیرماه ۱۴۰۲ که پروژه اظطراری انتقال آب از خط صنعت به شهر‌های کرمان و رفسنجان تحویل شرکت آب و نیرو (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) شده است عملیات اجرایی به طور مستمر در جریان بوده و هرگز تعلیق و یا متوقف نشده است و هم اکنون کارگاه در جبهه‌های لوله گذاری نصب حوضچه‌های شیرآلات و عملیات ساختمانی ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن فعال می‌باشد و ساخت شیر آلات و اتصالات و پمپ‌ها نیز در کارخانه در حال انجام است.

مجری طرح انتقال آب به شهر‌های شمالی استان کرمان تصریح کرد: البته مجموعه این فعالیت‌ها به دلیل مشکلات تامين نقدینگی به کندی پیش می‌رود و به هیچ وجه متناسب با اهمیت و اضطرار پروژه نمی‌باشد.

عدم اجرای مصوبه دولت

وی اعلام کرد: در مورد این پروژه در سال ۱۴۰۱ در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، مصوب و اجرایی شد و مبلغ دو هزار و دویست میلیارد تومان نیز برای این پروژه تخصیص یافت تا کم‌تر از یک سال در رفسنجان و سپس در شهر کرمان به بهره‌برداری برسد.

او افزود: مصوبه پرداخت دو هزار و دویست میلیارد تومانی دولت آیت‌الله رئیسی محقق نشد و دولت مکلف به تامین بخشی از اعتبار آن بود و بخش دیگر و اعظم آن از محل مسئولیت و مشارکت‌های اجتماعی معادن استان پیش بینی شده بود که از مجموع تعهدات معادن استان بخش بسیار اندکی از آن تاکنون پرداخت شده است.

ساداتی‌فرد بیان کرد: کارفرما‌ها اصولا متناسب با اعتباری که دریافت می‌کنند، پروژه‌ها را هدایت می‌کنند، اما در این طرح میزان کار انجام شده بیش از ٢ برابر اعتبارات تخصیص یافته است و این نشان از عزم جدی وزارت نیرو برای انجام این وظیفه مهم بوده است.

عملیات اجرایی ایستگاه‌های پمپاژ

وی گفت: در زمان جابجایی دستگاه اجرایی حدود ١٠٠ کیلومتر از عملیات اجرای لوله فولادی طرح اضطراری آب صنعت به شهر‌های رفسنجان کرمان باقی مانده بود و عملیات اجرایی ایستگاه‌های پمپاژ هم در مرحله طراحی بود که در حال حاضر عملیات آبرسانی به شهر رفسنجان در حال بهره برداری است و کم‌تر از ١٠ کیلومتر از لوله گذاری خط انتقال به شهر کرمان باقی‌مانده و ایستگاه‌های پمپاژ نیز ٣٠ در صد پیشرفت فیزیکی دارند.

مجری طرح انتقال آب به شهر‌های شمالی استان کرمان تاکید کرد: ایستگاه پمپاژ مهم‌ترین اجزای این خط انتقال آب به کرمان است؛ خط انتقال به شهر رفسنجان به صورت ثقلی بود و نیاز به احداث ایستگاه پمپاژ نداشت که بعد از شهادت آیت الله رئیسی افتتاح شد؛ اما برای رسیدن آب به شهر کرمان بعد از شهر رفسنجان باید ۱۱۲ کیلومتر خط و ٢ ایستگاه پمپاژ با ظرفیت یک مترمکعب بر ثانیه اجرا می‌گردید.

او افزود: در اجرای ایستگاه‌های پمپاژ مهمترین جزء از لحاظ زمانی تامین پمپ هاست به عنوان نمونه نیمی از پمپ‌های سفارش گذاری شده ساخته شده و آماده تحویل است، اما به دلیل مشکلات اعتباری قادر به تحویل آنها نیستیم.

بدهكاری ٥٠٠ میلیارد تومانی به پیمانکاران

وی اعلام کرد: هم اکنون بیش از پانصد میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه بدهکاریم که امیدواریم با همت و پیگیری مسئولین و نماینده دلسوز و پر تلاش شهرکرمان تامین اعتبار مورد نیاز پروژه به سرعت انجام گیرد تا بتوانیم فشار کمبود نقدینگی را از پیمانکاران برداریم.

ساداتی‌فرد گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی، برنامه ریزی شد تا در ٢ مرحله آب به شهر کرمان برسد که در صورت تامین اعتبار ٢ هزار میلیارد تومانی این امکان وجود دارد که تا قبل از تابستان و شروع دوره تنش آبی آب را به شهر کرمان نیز برسانیم.

نگاهی به اظهارات نماینده مهم کرمان

شایان ذکر است، شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور ١٥ بهمن ماه در دیدار با جوان بخت مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران وابسته به وزارت نیرو (که مجری طرح انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان می‌باشد) و با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب در شهرستان‌های کرمان و راور برگزار شد، گفته بود: وضعیت آب در کرمان بحرانی است، عهد اخوت با هیچ مسئولی نبسته‌ام و در خصوص مسائل و مشکلات عدیده بخش آبرسانی به کرمان و طرح انتقال آب از خلیج فارس از تمام ابزار‌های قانونی استفاده خواهم کرد.

وی ضمن تاکید بر پاسخگویی وزارت نیرو و شرکت آب و نیرو و نیز گلایه مندی شدید از وضعیت بحرانی آب در شهرستان‌های کرمان و راور اعلام کرد: پیرامون مسائل پروژه انتقال آب به کرمان برای تامین آب شرب شهر کرمان و بحران آب در شهرستان‌های کرمان و راور به عنوان نماینده مردم به وظایف قانونی‌ام عمل خواهم کرد و از ابزار‌های قانونی در جهت رفع معضلات کنونی حوزه آب استفاده می‌نمایم.

بیشتر بخوانید:

{$sepehr_key_473}

تامین آب شرب مردم بر عهده دولت است

همچنین شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور در مجلس ٢٤ بهمن ماه در پاسخ به سوال خبرنگار دانشجو پیرامون آخرین وضعیت پروژه انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان، در اولین نشست خبری خود با اشاره به اینکه تامین آب شرب مردم به عنوان یک نیاز ضروری و حیاتی بر عهده دولت است، تصریح کرد: وزارت نیرو موظف به تامین هزینه‌های مالی پروژه مهم و بزرگ انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان است و باید در این زمینه اقدام کند و پاسخگو باشد.

روایت نماینده کرمان از تعطیلی پروژه در حضور وزیر کشور

شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور ٢٢ آبان ماه نیز در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید کرمان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، نیز گفت: وضعیت آب در استان کرمان بحرانی است و ۸ ماه است که پروژه انتقال تعطیل شده است و از وزیر کشور می‌خواهم بطور ویژه و خاص به این موضوع توجه کنند.

اظهارات استاندار کرمان در خصوص توقف پروژه

لازم به توضیح است، محمد علی طالبی استاندار کرمان ١٣ بهمن ماه امسال در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه که مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد طرح‌های انتقال آب به کرمان و تاخیر‌های صورت گرفته در این خصوص گفته بود: طرح انتقال آب از خط خلیج فارس به شهر کرمان یک طرح اضطراری تامین آب است، مدتی به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده بود که این موضوع را پیگیری کردیم و متولیان قول دادند که این طرح تا تابستان سال آینده اجرایی شود و آب به کرمان برسد.