مجری پروژه بازسازی پالایشگاه مس سرچشمه:

احداث خط ریخته‌گری مس سرچشمه ۹۵ درصد پیشرفت دارد/ قطع وابستگی به آمریکا

مجری پروژه بازسازی پالایشگاه و ریخته‌گری‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، آخرین وضعیت احداث خط ریخته‌گری پیوسته مجتمع به‌روش PROPERZI را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۲۴۱۹۲۶

شنبه - ۰۲ فروردين ۱۴۰۴ / March 22, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مصطفی عسکری‌پور مجری پروژه بازسازی پالایشگاه و ریخته‌گری‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در مصاحبه‌ای گفت: پروژه تأمین و احداث خط ریخته‌گری پیوسته به روش پراپرزی با ظرفیت ۱۳۰‌هزار تن مفتول ۸‌میلی‌متری در سال، در حال حاضر ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، سالانه ۱۳۰‌هزار تن مفتول مس با قطر ۸‌میلی‌متر تولید و روانه بازار خواهد شد.

بهینه کردن طرح‌ها برای تولید پایدار و باکیفیت

مجری پروژه بازسازی پالایشگاه و ریخته‌گری‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، به اهداف اجرای این طرح اشاره و بیان کرد: از آنجا که چشم‌انداز شرکت ملی صنایع مس ایران در مجتمع مس سرچشمه، رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید و همچنین بهینه کردن طرح‌ها برای تولید پایدار و باکیفیت است، بنابراین به‌منظور تحقق پایداری تولید مفتول مس ۸‌میلی‌متری با استاندارد ASTM-B۴۹ و بازپس‌گیری سهم مفتول مجتمع از بازار داخل و خارج و همچنین قطع کامل وابستگی به آمریکا، احداث این کارخانه ریخته‌گری در دستور کار شرکت ملی صنایع مس ایران قرار گرفت.

همکاری با ایتالیا

وی ادامه داد: بدین منظور، شرکت مس به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات اصلی پروژه از شرکت سازنده و صاحب تکنولوژی Properzi Continuus ایتالیا به مبلغ ۱۳‌میلیون و ۳۴۷‌هزار یورو اقدام کرد.

او یادآور شد: انجام مطالعات مهندسی و خرید سایر تجهیزات به‌همراه اجرای عملیات‌های عمرانی و نصب و راه‌اندازی، توسط پیمانکار EPC داخلی (شرکت فن‌آوران پارسیان) به اتمام رسیده است.

وی تأکید کرد: فقط خرید تجهیزات اصلی مربوط به خط تولید از شرکت صاحب تکنولوژی انجام شده و سایر تجهیزات جانبی ازقبیل تامین هوای فشرده، کولینگ‌تاور، آب تصفیه‌شده، ترانس‌های برق، ساخت مخازن فلزی و بتنی، پایپینگ، کابل‌کشی، سیویل، تأمین جرثقیل، تجهیزات آزمایشگاه و... برعهده پیمانکار داخلی بوده که به سرانجام رسیده است.

مجری پروژه بازسازی پالایشگاه و ریخته‌گری‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان افزود: این پروژه علاوه بر بازپس‌گیری سهم مفتول مس از بازارها، برای ۱۲۰ تا ۱۵۰‌نفر در ۴ شیفت کاری اشتغال‌زایی خواهد کرد.

عسکری‌پور به دستاورد‌های دیگر این پروژه اشاره و بیان کرد: پیشرفتی معادل ۸۶.۹۸ درصد از بخش اجرای پروژه در ۶‌ماه (از فروردین‌ماه تا شهریورماه ۱۴۰۳)، تسریع در تامین مواد نسوز که مطابق پیگیری‌های انجام‌شده درخصوص تامین این مواد از کشور‌های خارجی و تولیدکنندگان خارجی، تأمین، ساخت و ارسال آن به کشور ایران بین ۱۲ تا ۱۶ هفته (زمان تأمین ۱۲ تا ۱۳ و زمان بارگیری و ارسال به ایران ۲ تا ۳ هفته) پیش‌بینی شده بود که با همّت ارکان پروژه و پیگیری‎های انجام‌شده از تولیدکنندگان داخلی، این مواد برای اولین‌بار در کشور با این حجم در کمتر از سه‌هفته تولید و وارد سرچشمه شد.

وی همچنین بیان کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران در اواخر آذرماه سال جاری بعد از اتمام عملیات نسوزکاری و تکمیل همه فرآیند‌های نصب تجهیزات و برق‌رسانی به پروژه، برای راه‌اندازی به شرکت صاحب تکنولوژی (پراپرزی) اعلام آمادگی کرد.

مشکل ساز شدن تحریم ها

او گفت : مطابق قرارداد بین شرکت ملی مس و شرکت ایتالیایی و همچنین تجربه و رزومه قبلی این شرکت در کشور‌های مختلف دنیا، نیاز به حضور ۱۰ تا ۱۴ نفر متخصص راه‌اندازی در کارگروه‌های مختلف (ابزاردقیق-مکانیک- فرآیندی) بود که متاسفانه به‌دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران، شرکت صاحب تکنولوژی نتوانست برای اعزام تیم راه‌انداز خود به کشور ما اقدام کند و فقط از یک نماینده راه‌انداز ایرانی‌تبار خود در این خصوص از ۱۹دی‌ماه ۱۴۰۳ استفاده کرده است.

مجری پروژه بازسازی پالایشگاه و ریخته‌گری‌های مجتمع مس سرچشمه رفسنجان اضافه کرد: شرکت مس نیز نفرات متخصص داخلی را برای کمک به نماینده ایرانی‌تبار شرکت پراپرزی در اختیار گذاشته که تاکنون توانسته‌اند پیشرفتی حدود ۴۰‌درصد در بخش پیش‌راه‌اندازی خط تولید را رقم بزنند.

او گفت : بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که اتمام عملیات راه‎اندازی و تولید محصول آزمایشی، در بهار امسال محقق شود.