در گفت‌و‌گو با دانشجو:

تکمیل نهایی سدنرماب گلستان ۷۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی سدنرماب چهل‌چای مینودشت در شرق این استان گفت: تکمیل نهایی این سازه آبی به بیش از ۷۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

کد خبر: ۱۲۴۸۵۴۹

يکشنبه - ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ / April 13, 2025

ایرج حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: تکمیل سد نرماب چهل‌چای مینودشت، اهتمام فرادستگاهی می طلبد؛ این سازه آبی با پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصد، برای تکمیل نهایی به بیش از ۷۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: بر اساس آخرین برآوردها، برای آبگیری فاز نخست، ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار کافی است که بخشی از آن با قول مساعد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و بخشی از محل مولدسازی و منابع استانی تأمین خواهد شد.

وی افزود: قطع درختان و کف‌سازی مخزن،تکمیل مسکن ۲۶۰ خانوار روستای جنگلده بالا، پرداخت مطالبات پیمانکار و استملاک ۲۸۰ هکتار زمین کشاورزی این روستا ، از جمله اقدامات باقی‌مانده‌است که در دستور قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: در ازای قطع پنج هزار مترمکعب درخت در این پروژه حدود ۸۰۰ هکتار نهال‌های همخوان با طبیعت منطقه غرس و جنگل‌کاری انجام شده است.

حیدریان در خصوص آخرین وضعیت مباحث مالی این پروژه ادامه داد: از مطالبه هفت هزار میلیارد ریالی پیمانکار، سه هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده و مابقی از طریق مولدسازی یا تهاتر املاک تسویه خواهد شد.

وی سد نرماب مينودشت را بزرگ‌ترین و مجهزترین طرح وزارت نیرو در گلستان دانست و گفت: ساخت این سد که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ تا ۴۰ درصد از آب رودخانه‌های چهل‌چای، خرمالو و نرماب را به مخزن خود هدایت کند.

حیدریان اظهار کرد: ارتفاع ۶۰ متری، طول تاج ۸۰۷ متری و ظرفیت ذخیره ۱۲۵ میلیون مترمکعبی، این سازه را به یکی از پروژه‌های کلیدی منطقه تبدیل کرده است.

وی گفت: شتاب بخشی به تکمیل و بهره‌برداری از سد نرماب مینودشت با اهدافی که برای آن تعیین شده بویژه تامین آب آشامیدنی جمعیتی بالغ بر ۵۵۰ هزار نفر، نیاز به حمایت ویژه دولت وفاق و همراهی تمامی مدیران و دست اندارکاران گلستان شامل استاندار، نماینده ولی فقیه، مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نیز همراهی اهالی روستاهای واقع در کاسه این سد دارد.

گفتنی است؛ عملیات ساخت سد نرماب با بودجه اولیه سه هزار و ۷۳۰ میلیارد ریالی و مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز شد. اگرچه قرار بود سال ۱۳۹۷ به پایان برسد، اما کمبود اعتبارات، تکمیل آن را به تأخیر انداخت. حالا با تکمیل بدنه اصلی و پیشرفت تونل انتقال آب چهل‌چای، این پروژه در آستانه تحقق رویاهاست.