پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای فیبر نوری در زنجان

معاون استاندار زنجان از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح فیبر نوری در زنجان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان سال تکمیل شود.

کد خبر: ۱۲۵۸۶۱۳

سه‌شنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ / May 06, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسن لطفی روز سه شنبه در کارگروه دولت الکترونیک استان به لزوم مشخص کردن مدت زمان اجرا، هزینه ها و وظایف دستگاهها در اجرای طرح فیبر نوری اشاره کرد و گفت: بروز برخی ناهماهنگی ها، اجرای عملیاتی طرح را با مشکل مواجه می کند از این رو سازمان تنظیم مقررات، مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخابرات و شهرداری باید در یک تعامل با هم زمینه شتاب در اجرای طرح را فراهم کنند.

وی ادامه داد: اجرای کامل فیبر نوری در شهر زنجان نیازمند ۳۳۰ کیلومتر حفاری و کابل گذاری در معابر شهری بوده که تاکنون ۴۰ درصد آن انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان تاکید کرد: دغدغه اصلی ما بهره مندی شهروندان از خدمات در بستر فیبر نوری است، از این رو تسریع در انجام کار و رفع موانع در این زمینه مورد تاکید قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه این اداره کل در اجرای طرح فیبر نوری شهر زنجان نقش راهبری را دارد، گفت: نظارت بر طرح نیز بر عهده فنی مدیریت تنظیم مقررات شمالغرب و اجرای آن بر عهده شرکت مخابرات ایران و نیز شرکت آسیاتک به نمایندگی از ایرانسل است.

فرزاد توکلی با بیان اینکه جلسات هفتگی بررسی و کنترل اجرای طرح در استان برگزار می شود، افزود: در زمان حاضر چهار تیم از شرکت آسیاتک در سطح شهر زنجان مشغول عملیات حفاری و عمرانی فیبر نوری هستند.

علی محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان نیز در این جلسه به موضوع ترمیم حفاری ها تاکید کرد و گفت: در یک مقطعی به دلیل عقب ماندگی مجری در ترمیم حفاری ها خود شهرداری زنجان وارد عمل شد.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود عملیات ترمیم حفاری ها به موقع انجام شود و انتظار این است شرکت مجری این موضوع را رعایت کند.

غلامرضا خاکسار، مدیر عملیات عمران اپتیک شرکت آسیاتک نیز در این جلسه با بیان اینکه دلیل پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای طرح فیبر نوری اضافه شدن واحدهای نهضت ملی مسکن و افزایش مناطق و محدوده برای عملیات فیبر نوری است، گفت: در خصوص ترمیم حفاری ها در زمان مناسب، شهرداری زنجان در چند نوبت اجرای طرح را متوقف کرد و این موضوع موجب ترک کار از سوی پیمانکان و بروز مشکلات مضاعف هم شد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۶ کیلومتر از حفاریی ها را خود شهرداری زنجان ترمیم کرد که البته هزینه آن از سوی شرکت آسیاتک تامین می شود.

خاکسار در خصوص سرعت اجرای طرح نیز گفت: براساس قیمت های اسفند ۱۴۰۳ تکمیل طرح فیبر نوری شهر زنجان نزدیک هفت هزار میلیارد ریال هزینه لازم دارد و تلاش ما هم این است که این طرح زودتر به سرانجام برسد چرا که طولانی شدن آن خود شرکت مجری را هم متضرر می کند.