پتروشیمی گلستان چشم‌انتظار تأمین آب خام از پساب/ وعده‌ متولیان عملی نشد

بازرس کل استان گلستان گفت: تأمین پایدار گاز طبیعی و تخفیف در قیمت آن، تأمین آب خام از پساب، تخصیص وام ریالی و اخذ مجوز لازم برای فروش داخلی و صادراتی از جمله دلایل کندی ساخت پتروشیمی گلستان است.

کد خبر: ۱۲۶۷۰۰۰

سه‌شنبه - ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ / May 27, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، عبداله آقاعلی‌خانی بازرس‌کل استان گلستان به همراه عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضو شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان از پروژه آمونیاک و اوره پتروشیمی شهید رئیسی بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه پتروشیمی شهید رئیسی انجام شد.

در جریان این بازدید، ضمن بررسی اقدامات انجام شده و مستندات مربوط به روند اجرایی طرح، مشخص شد علی‌رغم انجام برخی اقدامات نظیر تأمین بخش عمده‌ای از منابع مالی ارزی از محل صندوق توسعه ملی، تعیین مدیران جدید، انعقاد قراردادهای اجرایی، تجهیز دفاتر، پیگیری قراردادهای MC ( مدیریت پیمان) و انتخاب پیمانکارEPCC (مهندسی، تدارکات، ساخت و ساز و راه‌اندازی )، پروژه هنوز وارد فاز جدی و مؤثر عملیات ساخت و ساز نشده است.

در این بازدید، عوامل اصلی کندی پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تحقق شروط اساسی مانند تأمین پایدار خوراک گاز طبیعی، اعمال تخفیف قیمتی گاز، تأمین آب خام از پساب، تخصیص تسهیلات ریالی از نظام بانکی، و اخذ مجوزهای لازم برای فروش داخلی و صادراتی اشاره کرد.

بازرس‌کل قضایی استان گلستان ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه، خواستار تسریع در تصمیم‌گیری و اقدام فوری دستگاه‌های ذیربط در سطح ملی برای رفع موانع باقی‌مانده و آغاز عملیات اجرایی در سریع‌ترین زمان ممکن شد.