در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد؛

پیشرفت پروژه احداث پل سوم یاسوج/وعده بهره‌برداری تا هفته دولت

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت مناسب پروژه پل سوم یاسوج خبر داد و با اشاره به پایان نصب سازه و آغاز مراحل پایانی اجرا، اعلام کرد: در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات، این پروژه مهم شهری تا هفته دولت آماده بهره‌برداری خواهد بود.

کد خبر: ۱۲۶۸۹۴۱

دوشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ / June 02, 2025

عیسی شهامت، معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، از پیشرفت مناسب پروژه احداث پل سوم یاسوج خبر داد و اظهار داشت: بازدید میدانی از کارخانه ساخت شاترهای پل در فروردین‌ماه انجام شد و مطابق وعده سازنده و پیمانکار، مقرر شده بود که ساخت سازه تا نیمه اردیبهشت به پایان برسد؛ هرچند این فرآیند با تأخیر حدود ۱۵ تا ۲۰ روزه به اتمام رسید.

شهامت ادامه داد: در حال حاضر عملیات نصب سازه به پایان رسیده و اجرای بادبندها در دست اقدام است. پس از آن، وارد مرحله اجرای پل خواهیم شد. برنامه‌ریزی شده است که تا پایان خردادماه، بخش پریدال پروژه به اتمام برسد و وارد مرحله دال‌ریزی شویم. امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر پل را تکمیل و تحویل شهروندان یاسوجی دهیم.

وی درباره اعتبارات این پروژه افزود: خوشبختانه پروژه پل سوم وارد موافقت‌نامه‌های ملی شده و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در سفر اخیر مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی شده که امیدواریم این مبلغ پیش از هفته دولت تزریق شود. در بدبینانه‌ترین حالت، بهره‌برداری از پل همزمان با هفته دولت انجام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت پروژه گفت: عملیات اجرایی پل سوم همزمان با آغاز پروژه اتصال پل چهارم به جاده ثروت در حال انجام است و انتظار می‌رود در یکی دو ماه آینده خبرهای خوبی از این مسیرها به اطلاع همشهریان برسد.

وی افزود: این پروژه یکی از طرح‌هایی است که به‌صورت هفتگی توسط استاندار محترم، دکتر رحمانی پیگیری می‌شود و با توجه به حساسیت موضوع، کارگروه‌های ویژه توسعه معابر شهری در یاسوج به دستور استاندار تشکیل شده است.

شهامت در پایان تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر در حوزه پیشرفت فیزیکی و جذب اعتبارات با جدیت دنبال می‌شود و با همت عوامل اجرایی پروژه، به‌ویژه پیمانکار و کارفرما، امیدواریم پروژه‌های شهری یاسوج از جمله پل سوم و چهارم طبق زمان‌بندی به بهره‌برداری برسند.