مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:

پیش بینی اتمام پروژه راه آهن یونسی- بیرجند به چابهار تا چهار سال آینده

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اعلام کرد که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌های پروژه راه آهن استان به ۵۰ درصد برسد.

کد خبر: ۱۲۸۱۹۷۶

دوشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۴ / July 07, 2025

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از بیرجند، میرمحمد مودی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت این پروژه گفت: خط راه آهن شمال به جنوب، از بیرجند به یونسی و سپس به سرخص متصل می‌شود و در مجموع شامل ۲۳ قطعه است که ۱۵ قطعه آن در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

وی افزود: این پروژه راه آهن کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان را به یکدیگر مرتبط می‌کند و طول کلی این خط ۹۱۷ کیلومتر است. در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌های این پروژه به ۲۳ درصد رسیده است.

مودی به اعتبارات لازم برای این پروژه اشاره کرد و گفت: برای تکمیل آن به ۸۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، که تاکنون ۲.۶ هزار میلیارد تومان از این اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: برنامه‌های کلیدی سال آینده شامل روسازی از سمت قاین و آغاز ساخت ایستگاه‌های مسافربری هستند.

مودی در ادامه اظهار داشت: در تأمین سوخت، مصالح و آب برای ساخت قطعات پروژه هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در مناطق بیرجند و قاین با مسائل تملک زمین و عدم همکاری برخی مالکان مواجه هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه ظرف ۴ سال آینده به اتمام برسد.