کنارگذر شمالی کرج تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد / وعده عبور از گره‌های ترافیکی البرز

مدیرعامل پروژه احداث کنارگذر شمالی کرج از فعال بودن ۱۸ کارگاه عمرانی در این مسیر و برنامه‌ریزی برای اتمام فاز دوم تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: قطعه نهایی آزادراه تا پایان سال ۱۴۰۳ تحویل مردم می‌شود.

کد خبر: ۱۲۸۲۴۲۴

چهارشنبه - ۱۸ تير ۱۴۰۴ / July 09, 2025

به گزارش خرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو،  ابوالفضل رحمانی مدیرعامل شرکت احداث کنارگذر شمالی کرج، در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی پروژه آزادراه شمالی کرج با اشاره به روند پیشرفت عملیات عمرانی، اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۸ کارگاه فعال در این مسیر مشغول به کار هستند و فاز دوم پروژه تا پایان تیرماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تکمیل پل بی‌صفر با انجام مناقصه جدید وارد فاز اجرایی شده، افزود: پیش‌بینی ما این است که کار پل تا پایان شهریور به پایان برسد. پل B۱ نیز تنها به دلیل گیرایی بتن متوقف شده و با عبور از سیمنت ۱۶ از مجموع ۱۸ قطعه، در حال نزدیک شدن به فاز نهایی خود است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قطعه کلیدی این پل نیز تا مرداد یا شهریور نهایی می‌شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه کل پروژه کنارگذر شمالی کرج «قطعاً» تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: عملیات روسازی در محدوده باغستان به‌زودی اجرا خواهد شد که گره ترافیکی این منطقه را باز می‌کند و دسترسی مستقیم به بیمارستان البرز فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: خروجی جدیدی نیز به شهرک بهارستان در حال احداث است و بالغ بر ۴۰۰۰ نیروی فعال در پروژه امسال نتیجه زحمات خود را خواهند دید.

رحمانی درباره مشکلات ناشی از انحراف ترافیک در محدوده پل B۱۵ نیز اظهار کرد: به دلیل اجرای یکپارچه اسکافه‌ها، ناچار به انسداد مسیر خیابان "ربات ماشین" شدیم و با مجوز شورای ترافیک مسیر موقت تعریف شد. روزانه سه نوبت آب‌پاشی در مسیر صورت می‌گیرد اما به دلیل حجم بالای تردد، برخی نارضایتی‌ها ایجاد شده که با تکمیل پروژه در یک ماه آینده مرتفع خواهد شد.

مدیرعامل پروژه احداث کنارگذر شمالی کرج با اشاره به تأمین مالی پروژه، گفت: نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید از بانک تجارت در قالب آورده دولت دریافت شده و مشارکت دولت و شهرداری نیز در وضعیت تقریباً برابری قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به پایداری عملیات اجرایی در شرایط خاص امنیتی کشور، بیان داشت: تنها در بازه ۱۲ روزه در جریان جنگ اخیر، پل B۱ به مدت یک هفته تعطیل شد و در سایر روزها پروژه بدون وقفه و با تمام ظرفیت فعال بوده است.