شهردار فردیس،

رفع انشعابات معارض بزرگ‌ترین مانع پیشرفت تقاطع امام علی(ع) فردیس!

شهردار فردیس در نشست بررسی پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) فردیس تأکید کرد که رفع انشعابات معارض و توافق با سازمان زندان‌ها برای تسریع در پیشرفت پروژه ضروری است و با تکمیل مسیر دسترسی، بار ترافیکی غرب شهر کاهش چشمگیری خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۰۰۱۴۶

يکشنبه - ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ / August 31, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدرضا احمدی‌نژاد در نشست بررسی پروژه تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) فردیس ضمن استماع گزارش مشاور پروژه، بر سرعت‌بخشی به رفع انشعابات معارض تأکید کرد و گفت: وجود این انشعابات روند پیشرفت پروژه را با تأخیر مواجه می‌کند و پیگیری جدی آن برای ایجاد تعامل با ادارات مربوطه ضروری است.

وی همچنین در خصوص توافق با سازمان زندان‌ها برای تملک مربوط به زندان شهید کچویی عنوان کرد: توافق در حال پیگیری است و راهکار‌های لازم برای ایجاد توافق با درخواست‌های این سازمان بررسی می‌شود.

احمدی‌نژاد به موقعیت جغرافیایی پروژه به عنوان گلوگاه ترافیکی غرب شهر اشاره و خاطرنشان کرد: با ایجاد مسیر دسترسی در غرب شهر فردیس، بار ترافیکی جاده ملارد و پل فردیس کاهش یافته و راندمان شبکه عبوری بهبود می‌یابد.

وی ضمن قدردانی از صبر و سعه صدر شهروندان در خصوص ترافیک ناشی از پروژه افزود: ایجاد انحرافات ترافیکی و محدودیت مسیر اجتناب‌ناپذیر است، اما تلاش می‌کنیم با مدیریت مؤثر، ترافیک به حداقل برسد.

بر اساس گزارش مشاور پروژه، پیشرفت کار در جبهه بلوار نماز در دو هفته اخیر ادامه داشته و از مجموع ۱۳۰ شمع در زیرگذر فرگاز، ۶۹ شمع اجرا شده است. همچنین از ۱۵۰ شمع در زیرگذر نماز، ۷۲ شمع کار شده و سونداژ مابقی شمع‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حوزه رفع انشعابات معارض، پروژه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و ۸۵ درصد انشعابات آب، ۵۷ درصد گاز رفع شده و جابجایی برق ۲۰ کیلوولت و پست برق ۶۳ در حال طی مراحل طراحی و تایید است.