رفع معارض شش‌ساله پروژه پل مهریان یاسوج / آغاز شتاب دوباره در عملیات اجرایی

معاون مهندسی ساخت و توسعه راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از رفع معارض محلی پروژه پل مهریان یاسوج پس از شش سال خبر داد.

کد خبر: ۱۳۲۳۹۰۴

سه‌شنبه - ۰۶ آبان ۱۴۰۴ / October 28, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، نادر شجاعی، معاون مهندسی ساخت و توسعه راه‌و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد از رفع معارض پروژه پل مهریان یاسوج پس از شش سال خبر داد.

شجاعی گفت: رفع معارض این پروژه با حضور نماینده محترم دادستان، سرهنگ زهرایی و نیروهای نظامی، همچنین نمایندگان ادارات نظارت، ارزیابی، حقوقی و مشاور طرح انجام گرفت.

وی افزود: قرارداد این پروژه در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ با فهرست‌بهای همان سال و به مبلغ 720 میلیارد ریال منعقد شده و تاکنون 280 میلیارد ریال از آن پرداخت شده است.

{$sepehr_key_3556}

شجاعی با اشاره به اقدامات انجام شد در این پروژه تصریح کرد: از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به احداث دیوار پای خاکریز در داخل رودخانه، اجرای بخش پایین‌دست پل مهریان شامل سه دهانه ۱۵ متری، ساخت ۱۷ تیر پیش‌ساخته، سه عدد آبرو، احداث دو پایه میانی پل تقاطع غیرهمسطح، سه کانال کشاورزی و جابه‌جایی پایه‌های برق در محورهای یاسوج–اقلید و یاسوج–سی‌سخت اشاره کرد.

معاون مهندسی ساخت و توسعه راه‌های استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد از معارضات مردمی و اراضی مسیر برطرف شده است، اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی طرح با احتساب کارهای جدید حدود ۳۲ درصد و پیشرفت ریالی آن ۳۸ درصد است.

شجاعی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۶۰ هزار مترمکعب خاکریزی، ۷۰ هزار مترمکعب خاک‌برداری و ۱۲ هزار مترمکعب بتن‌ریزی در این پروژه انجام شده است و با رفع کامل معارضات، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

شجاعی با اشاره به اینکه پل مهریان یاسوج به دلیل بار سنگین ترافیک و ورودی جاده اصلی و ترانزیتی همواره یکی از نقاط حادثه ساز و بروز خطرات جانی بوده تاکید کرد که بهسازی و اجرای آن کمک بزرگی به کاهش حوادث جاده ای و خسارت های ناشی از آن می کند.

طرح احداث پل رودخانه مهریان (پل دوم بنسنجان) به طول ۹۰ متر، در محور یاسوج - سمیرم نخستین بار سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شد اما این طرح به دلایل مختلف از جمله معارض محلی رها شده بود.