پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه تقاطع چندسطحه سپاه قم / تملک اراضی با ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است

پروژه تقاطع چندسطحه سپاه قم با پیشرفت ۳۰ درصدی در حال اجرا است و طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، قرار است تا ۴۴۲ روز آینده به بهره‌برداری برسد. در این پروژه، تاکنون تأسیسات زیرساختی جابه‌جا شده و مصرف ۱۲۰۰ تن میلگرد پیش‌بینی شده است. همچنین، تملک ۱۹ پلاک در مسیر پروژه با برآورد هزینه ۶۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.

کد خبر: ۱۳۲۸۹۰۷

يکشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۴ / November 09, 2025

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم به همراه معاون فنی و عمرانی شهرداری، مدیر منطقه چهار و جمعی از مدیران شهری از روند اجرای عملیات بتن‌ریزی پروژه تقاطع چندسطحه سپاه بازدید کرد. در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و میزان پیشرفت تملکات مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار کلانشهر قم با اشاره به اهمیت این طرح ترافیکی، بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی پروژه تأکید کرد و گفت: براساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی پیمانکار، این پروژه باید حداکثر تا ۴۴۲ روز آینده آماده بهره‌برداری شود و شهرداری بر اجرای دقیق برنامه زمان‌بندی نظارت خواهد کرد.

وی با تقدیر از اقدامات شرکت توسعه و عمران ـ به‌عنوان پیمانکار طرح ـ بر ضرورت اجرای پروژه بدون انسداد ترافیکی تأکید کرد و افزود: با توجه به حجم بالای تردد در بلوار جمهوری اسلامی، اجرای تقاطع سپاه باید بدون مسدودسازی کامل مسیر و با اتخاذ طرح‌های مدیریت و محدودیت ترافیکی مناسب انجام شود تا کمترین اختلال برای عبور و مرور شهروندان ایجاد گردد.

عظیمی همچنین با اشاره به ضرورت رفع معارضات تأسیساتی پروژه، گفت: نباید اجازه داد این موضوعات زمان‌بر شده و روند کار را کند کنند. وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع معارضات باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود تا پروژه در موعد مقرر آماده بهره‌برداری قرار گیرد.

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه و سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیونی تقاطع سپاه

در حاشیه بازدید شهردار کلانشهر قم از پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه، عباس حلوایی‌زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از پیشرفت ۳۰ درصدی فیزیکی پروژه خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با برنامه‌ریزی انجام‌شده ۴۴۲ روز آینده به شهروندان تحویل داده خواهد شد.

وی میزان قرارداد این پروژه را ۲۵۲ میلیارد تومان با پیمانکاری سازمان توسعه و عمران شهرداری قم اعلام کرد و افزود: برآورد اولیه اجرای عملیات عمرانی با احتساب تعدیل‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که این رقم بدون احتساب هزینه‌های تملک است.

{$sepehr_key_4277}
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تأکید بر اینکه مصرف میلگرد پروژه حدود ۱۲۰۰ تن برآورد شده است، گفت: در حال حاضر بتن‌ریزی دوسوم محور زیرگذر انجام‌شده است.

وی با اشاره به دستور شهردار برای نصب تابلوی روزشمار، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش همکاران، در زمان‌بندی مقرر پروژه را عملیاتی کنیم و تاکنون تمامی تأسیسات شامل جابه‌جایی خطوط فاضلاب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌متری، آب شرب و آب شیرین، و برق‌های ۲۰ کیلوولت در محور جمهوری جابه‌جاشده و خط گاز نیز به محور کنارگذر منتقل شده است.

حلوایی‌زاده مهم‌ترین چالش‌های پروژه را جابه‌جایی معارضات تأسیساتی برشمرد و تأکید کرد: بحث جابه‌جایی پست برق ۲۰ کیلوولت خطوط هوایی اولویت اصلی ماست که با همت همکاران در منطقه، امیدواریم جانمایی و طراحی در اسرع وقت انجام شود و پس از انعقاد پیمان، جابه‌جایی صورت گیرد.

تملک ۱۹ پلاک و برآورد ۶۰۰ میلیارد تومانی

در ادامه این بازدید، سیدمحمد موسوی‌منش مدیر منطقه چهار شهرداری قم درخصوص بحث تملک اراضی موردنیاز طرح، ابراز کرد: ۱۹ پلاک در مسیر این طرح واقع‌شده که از این ۱۹ پلاک، ۹ پلاک در مراحل پایانی تملک است و ۱۰ پلاک باقی‌مانده در روند فرآیند تملک قرار دارند که متعهد شده‌ایم تملکات در روند فنی و عمرانی پروژه اختلالی ایجاد نکند و بتوانیم در اسرع وقت آزادسازی املاک را انجام دهیم.

مدیر منطقه چهار شهرداری قم در ادامه به مسائل تأمین مالی پروژه اشاره کرد و افزود: در بحث تأمین مالی هم تمام تلاشمان را کردیم تا به‌محض اینکه صورت‌وضعیت‌ها به منطقه ارسال شد، پرداخت‌ها بدون تأخیر انجام شود که در اجرای پروژه خللی ایجاد نشود.

موسوی‌منش برآورد ریالی هزینه تملک این پروژه را حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام و مطرح کرد: با پیگیری‌های شهردار محترم، در حال تأمین اعتبار هستیم و اجرای عملیات تملک در ماه‌های آینده به اتمام می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر میان منطقه، معاونت فنی و پیمانکار پروژه در دستور کار قرار دارد تا عملیات اجرایی بدون توقف پیش برود و روند پیشرفت پروژه طبق برنامه ادامه یابد.

به گفته مدیر منطقه چهار، تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که با تسریع در روند تملک و اجرای عمرانی، پروژه تقاطع چندسطحه سپاه در موعد مقرر آماده بهره‌برداری شود و تأثیر چشمگیری در کاهش بار ترافیکی محور جمهوری اسلامی داشته باشد.