گزارش|

طلسم پروژه برج‌های دوقلوی شهرکرد کی شکسته می‌شود؟/ ۱۵ سال برای ساخت یک برج کم است؟

برج‌های دوقلوی شهرکرد امروز نه نماد توسعه، بلکه آینه‌ای از ناکارآمدی مدیریتی و بلاتکلیفی اقتصادی‌اند؛ سازه‌هایی که قرار بود افق تازه‌ای برای شهر بگشایند، اما اکنون به یادگارِ وعده‌های نیمه‌تمام و تصمیم‌های بی‌سرانجام بدل شده‌اند.

کد خبر: ۱۳۳۱۳۹۲

شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۴ / November 15, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در قلب شهرکرد، دو سازه عظیم سال‌هاست که قامت نیمه‌کاره‌شان بر آسمان شهر سایه انداخته است؛ برج‌های دوقلو که در سال ۱۳۸۹ با وعده تکمیل در مدت ۳۶ ماه آغاز شدند، اما پس از گذشت بیش از یک دهه، تنها حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. این پروژه که قرار بود نماد مدرنیته و سرمایه‌گذاری شهری باشد، امروز به پروژه طلسم شده، شهرکرد شهرت یافته است.

شهرداری بارها تلاش کرده با مزایده‌های متعدد تکلیف این برج‌ها را روشن کند، اما هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. در برخی موارد، قیمت‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومان برای واگذاری، سرمایه‌گذاران را از ورود به پروژه گریزان کرده و حتی پیشنهادهای تعدیل قیمت و پرداخت شرایطی نیز نتوانسته گره کار را بگشاید. نتیجه آن، چیزی جز بلاتکلیفی و رکود برای شهری نیست که به شدت نیازمند زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی تازه است.

این برج‌ها نه تنها سرمایه‌های عمومی را در خود بلعیده‌اند، بلکه به نمادی از بی‌اعتمادی مردم به وعده‌های عمرانی بدل شده‌اند. هر بار که خبر مزایده یا واگذاری منتشر می‌شود، امیدی کوتاه در دل شهروندان زاده می‌شود، اما به سرعت جای خود را به ناامیدی می‌دهد. در واقع، برج‌های دوقلو امروز بیش از آنکه سازه‌ای عمرانی باشند، به یک مسأله اجتماعی و سیاسی تبدیل شده‌اند؛ نشانه‌ای از شکاف میان وعده‌های مدیران و واقعیت‌های اقتصادی.

از سوی دیگر، این پروژه عظیم با گودبرداری عمیق و هزینه‌های اولیه سنگین آغاز شد، اما فقدان برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت پایدار، آن را به بار سنگینی بر دوش شهرکرد بدل کرده است.

اکنون پرسش اصلی این است آیا این برج‌ها روزی به سرانجام خواهند رسید یا همچنان با عنوان یادگار ناکارآمدی در حافظه جمعی شهر باقی خواهند ماند؟

آخرین اطلاعاتی که از سمت مدیران شهری در رابطه با این پروژه در فضای رسانه و مجازی منتشر شده است مربوط به ۲ ماه گذشته است.

امید اسدی مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شهرکرد، در گفتگو با خبرنگار یکی از رسانه‌های استان در مورد وضعیت برج‌های دوقلو چنین گفته است: پیش‌بینی شده بود پروژه برج‌های دوقلو شهرکرد در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع در ۲۶ طبقه با کاربری مختلف شهری در سال ۱۳۹۱ اجرا شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه این پروژه به دلیل شرایط مالی شهرداری در آن زمان نتوانست تکمیل شود، همچنین الزاماتی در کمیسیون ماده ۵ آن زمان عملاً ادامه کار پروژه را با مشکل مواجه ساخت و کار با مشکل مواجه شد.

مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شهرکرد ادامه داد: به‌منظور ساماندهی این پروژه بیش از ۱۰۰ جلسه با مسئولان نواحی مختلف در راستای رفع مشکلات این پروژه برگزار شد.

اسدی با اشاره به کسری پارکینگ در پروژه برج‌های دوقلو به‌عنوان یک معضل گفت: ارزش ریالی قیودی که در کمیسیون ماده ۵ برای این پروژه تصویب شده بود از خود پروژه بالاتر رفت و عملاً قابل اجرا نبودند.

وی عنوان داشت: در همین راستا جلسات تخصصی صورت گرفت و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ترافیکی موارد مورد توجه قرار گرفت و بنا شد یا همان کاربری با کاهش طبقات و یا اصلاح کاربری انجام شود.
{$sepehr_key_4631}
مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شهرکرد یادآور شد: در این پروژه پنج طبقه پارکینگ طبقاتی که معادل ۷۹۰ واحد پارکینگ است، پیش‌بینی شده، همچنین بنا شد کاربری‌ها به نحوی اعمال شود که جاذبه سفر کمتری داشته باشد و یا با همان کاربری تعداد طبقات را تا جایی که پارکینگ‌ها جواب می‌دهند کاهش دهیم.

اسدی افزود: لایحه‌ای در همین راستا تنظیم و به شورای شهر ارسال شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید کاربری‌ها، تغییر یابد، به این صورت که سه طبقه تجاری و ۱۳ طبقه دیگر کاربری مسکونی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه توان مالی شهرداری در حال حاضر برای تکمیل پروژه برج‌های دوقلو محدود است، بنابراین این پروژه باید برای سرمایه‌گذار جاذب باشد گفت: اضافه شدن این سه طبقه تجاری به شهر می‌تواند در کاهش اجاره ملک در سطح شهر کمک کند.

برج‌های دوقلوی شهرکرد امروز بیش از هر چیز، سندی زنده بر بی‌مسئولیتی مدیران شهری هستند؛ پروژه‌ای که با وعده‌های پرطمطراق آغاز شد اما در گرداب بلاتکلیفی و تصمیم‌های متناقض گرفتار ماند.

هزینه‌های سنگین اولیه، جلسات بی‌پایان و تغییرات مکرر در کاربری‌ها نه تنها گرهی از کار نگشود، بلکه سرمایه‌های عمومی را فرسوده و اعتماد مردم را به شدت آسیب‌پذیر کرد.

{$sepehr_media_3144174_600_400}

این سازه نیمه‌کاره اکنون به جای آنکه نماد توسعه باشد، به چهره‌ای زشت در فضای شهری بدل شده است؛ یادآور وعده‌های نیمه‌تمام و ناکارآمدی مدیریتی که هر روز امید شهروندان را بیشتر به ناامیدی و نارضایتی بدل می‌کند.

برج‌های دوقلو نه تنها چشم‌انداز اقتصادی شهرکرد را تیره کرده‌اند، بلکه به نشانه‌ای از شکاف میان مردم و مدیران تبدیل شده‌اند؛ شکافی که تنها با پاسخگویی شفاف، برنامه‌ریزی جدی و اراده واقعی برای تکمیل پروژه قابل ترمیم خواهد بود هر چند تاکنون چند شهردار و شورای شهر نتوانستند این گره کور را باز کنند.

تا زمانی که این سازه عظیم در سایه بی‌توجهی و بی‌برنامگی باقی بماند، شهرکرد همچنان بار سنگین ناکارآمدی را بر دوش خواهد کشید و برج‌های دوقلو به جای افق تازه، تنها یادگارِ یک مدیریت بی‌مسئولیت خواهند بود.