ثبت نادرست اطلاعات بزرگ‌ترین چالش سامانه طرح کاشت یک میلیارد درخت

سرپرست دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها با انتقاد از ثبت ناهماهنگ و بعضاً نادرست اطلاعات در سامانه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت عنوان کرد: این سامانه بر اساس داده‌های ارسالی استان‌ها عمل می‌کند و ارائه آمار غلط، خروجی‌های غیرواقعی و ارزیابی نادرست عملکرد استان‌ها را به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۴۴۲۱۱

سه‌شنبه - ۲۵ آذر ۱۴۰۴ / December 16, 2025

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهراج خائیز سرپرست جدید دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌های کشور صبح امروز در یکصد و یکمین جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با اشاره به روند طراحی و راه‌اندازی سامانه این طرح اظهار کرد: طراحی سامانه پیش از ابلاغ رسمی طرح و از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و حتی اطلاعات نهالستان‌ها و تولید نهال استان‌ها پیش از شروع رسمی پروژه در سامانه ثبت و تجمیع شده است.

وی افزود: بخشی از اطلاعات ثبت‌شده مربوط به تولید نهال پیش از آغاز طرح بوده که ارتباطی با مشارکت مردمی نداشته و عمدتاً شامل تولید بخش خصوصی و دولتی است، در مجموع، طی سه سال گذشته حدود ۳۶۳ میلیون اصله نهال در چرخه تولید ثبت شده که با اهداف کمی طرح فاصله دارد و همین موضوع ضرورت دقت در ثبت داده‌ها را دوچندان می‌کند.

سرپرست دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها با انتقاد از خوداظهاری برخی استان‌ها در ثبت تعهدات و عملکرد‌ها تصریح کرد: در ابتدای طرح، تعهدات مشخص و یکپارچه‌ای به استان‌ها ابلاغ نشد و برخی استان‌ها تعهدات خود را به شیوه‌های متفاوت و صرفاً بر اساس خوداظهاری در سامانه ثبت کردند که این موضوع راستی‌آزمایی را با مشکل مواجه کرده است.

{$sepehr_key_6542}

خائیز ادامه داد: سامانه معجزه نمی‌کند و خروجی آن وابسته به اطلاعات ورودی است؛ اگر داده‌های نادرست وارد شود، نتیجه نیز نادرست خواهد بود. در برخی موارد مشاهده شده که تعهد سالانه برخی استان‌ها با عملکرد ثبت‌شده همخوانی ندارد و این مسئله باعث قرار گرفتن نادرست استان‌ها در رتبه‌بندی‌ها شده است.

وی با اشاره به لزوم رعایت امانت‌داری در ثبت اطلاعات گفت: بار‌ها تأکید شده است که اطلاعات باید دقیق و منطبق با جداول و شاخص‌ها ثبت شود، چراکه اطلاعات تکراری، هم‌پوشانی عرصه‌ها و ثبت چندباره مساحت‌ها موجب خطا در آمار نهایی می‌شود، در سامانه تلاش شده از ثبت مجدد یک عرصه در سال‌های مختلف جلوگیری شود و تنها جایگزینی نهال‌ها در صورت تلفات لحاظ شود.

سرپرست دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها همچنین به موضوع نظارت اشاره کرد و افزود: سطوح مختلف نظارتی از شهرستان تا استان و همچنین در سطح ستادی و تخصصی پیش‌بینی شده، اما در برخی موارد ناظران به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند،هدف سازمان ارائه آمار واقعی و پرهیز از اعداد مجازی است.

وی با اشاره به آمار تولید نهال در سال‌های اخیر بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، بدون وجود تعهد رسمی حدود ۷۸ میلیون اصله نهال تولید شد که بخشی از آن با تلفات سال اول مواجه بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میزان تولید به ۱۷۱ میلیون اصله رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز تعهدات افزایش یافته، اما به دلیل عدم ارتقای فنی سامانه و محدود شدن آن به خدمات پشتیبانی، برخی مشکلات ساختاری همچنان باقی مانده است.

خائیز تأکید کرد: تا زمانی که اطلاعات به‌صورت دقیق اصولی و یکپارچه توسط استان‌ها ثبت نشود نمی‌توان انتظار ارزیابی صحیح عملکرد و تحقق کامل اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را داشت.