بهربرداری فاز اول کارخانه پسماند شهرکرد سال ۱۴۰۵ محقق می‌شود

شهردار شهرکرد گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات عمرانی و تجهیزاتی کارخانه پسماند تا سال آینده به پایان برسد و اردیبهشت سال ۱۴۰۵ شاهد بهره‌برداری و آغاز به کار کارخانه باشیم.

کد خبر: ۱۳۴۸۶۳۲

شنبه - ۰۶ دی ۱۴۰۴ / December 27, 2025

محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد در خصوص وضعیت فعلی کارخانه زباله و تولید پسماند این شهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، گفت: در مصاحبه قبلی که سال گذشته با این خبرنگار این رسانه داشتیم اشاره شده بود که عملا امسال کار در کارخانه آغاز می‌شود و اکنون این وعده با تاخیر ۶ ماهه عملیاتی شد.

{$sepehr_media_3225967_600_400}

وی افزود: علت این تاخیر عدم تحویل محل کارخانه از سوی امور اراضی و عدم واریز تسهیلات بانکی مورد نیاز بود که محل طی چند روز اخیر تحویل شهرداری شد.
{$sepehr_key_7183}
واحدیان بیان کرد: در حال حاضر شروع عملیات فاز اول کارخانه با استفاده از منابع داخلی شهرداری در دو بخش تامین تجهیزات مورد نیاز و مباحث عمرانی کلید خورده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه کارخانه پسماند به مکان بزرگتر و تجهیزات بیشتر نیاز داشت، گفت: فعالیت‌های عمرانی شامل فونداسیون و سنگ‌کاری جهت توسعه مکان در محل کارخانه و ساخت و اورهال شدن تجهیزات قدیمی و جدیدی نیز در شرکتی دیگر در حال اجرا است.

{$sepehr_media_3225970_600_400}

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود عملیات عمرانی و تجهیزاتی تا سال آینده به پایان برسد و  اردیبهشت سال ۱۴۰۵ شاهد بهره‌برداری و آغاز به کار کارخانه باشیم.

واحدیان در پایان گفت: بودجه مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات داخلی و وام به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان تامین شده است که تا کنون ۵۷ میلیارد آن صرف خرید دستگاه جدید و مابقی نیز صرف کارهای عمرانی شده است.