شتاب در توسعه فرزاد ب، میدان گازی مشترک با عربستان

عملیات ساخت جکت چهارپایه یکی از سکو‌های سرچاهی میدان مشترک گازی فرزاد ب به پیشرفت ۸۴ درصدی رسیده است.

کد خبر: ۱۳۵۸۴۶۲

دوشنبه - ۲۹ دی ۱۴۰۴ / January 19, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس اظهار داشت: آخرین وضعیت طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب نشان‌دهنده حرکت منسجم و هدفمند این پروژه راهبردی است.

وی افزود: فعالیت‌های اجرایی، مهندسی و مطالعاتی این طرح در بخش‌های مختلف با اتکا به توان و تخصص بومی و به همت متخصصان ایرانی در گروه پتروپارس، کارفرمای طرح شرکت نفت و گاز پارس، پیمانکاران و مشاوران مهندسی داخلی با روندی منظم در حال انجام است.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در بخش زیرساخت‌های فراساحلی افزود: عملیات ساخت جکت چهارپایه یکی از سکو‌های سرچاهی این میدان با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی در یارد شرکت تأسیسات دریایی ایران ادامه دارد و این سازه طی ۱۴ ماه گذشته از صفر تاکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۴ درصدی رسیده است.

وی ادامه داد: این جکت به وزن ۱۴۸۵ تن با ارتفاع ۲.۶۰ متر و قابلیت حفاری ۶ حلقه چاه، به همراه سکوی موقت حفاری به وزن ۱۱۱ تن، توسط چهار پایل به وزن کل ۹۷۶ تن در عمق ۵۳.۷ متری آب‌های خلیج فارس نصب خواهد شد؛ عملیات بارگیری این سازه عظیم در ماه جاری انجام می‌شود و پس از آن مراحل مهاربندی، انتقال به موقعیت نهایی و نصب در بهمن‌ماه اجرا خواهد شد. همچنین مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در محل نصب جکت‌های سکو‌های سرچاهی انجام شده است.

ثقفی با اشاره به بخش تاسیسات پالایشگاهی تصریح کرد: با توجه به تغییر موقعیت مکانی این تاسیسات از پارس دو به پارس سه، مطالعات جانمایی در منطقه پارس سه انجام شده و این مطالعات در حال حاضر در انتظار تأیید نهایی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

وی افزود: همزمان، قرارداد مشاور مطالعات مهندسی مقدماتی و پیشرفته تاسیسات پالایشگاهی در پارس سه تنفیذ شده و در نخستین گام، مطالعات ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، نقشه‌برداری و هیدروگرافی سایت در دستور کار قرار گرفته است. پس از تکمیل این مطالعات، آغاز فعالیت‌های اجرایی تسطیح سایت برنامه‌ریزی شده است.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش فراساحل و خطوط لوله دریایی بیان کرد: قرارداد مشاور مطالعات مهندسی مقدماتی و پیشرفته این بخش نیز تنفیذ شده و نهایی‌سازی مطالعات مفهومی طراحی تاسیسات فراساحلی و خطوط لوله دریایی با در نظر گرفتن الزامات مرتبط با خوردگی و رعایت دقیق استاندارد‌ها و الزامات زیست‌محیطی، به ویژه با توجه به میزان بالای هیدروژن سولفور میدان فرزاد ب (حدود ۴۰ هزار ppm) در حال انجام است. همچنین نهایی‌سازی چیدمان تاسیسات فراساحل و تهیه اسناد و مدارک مناقصه طراحی، تأمین کالا و اجرای این بخش با جدیت پیگیری می‌شود.

وی به مطالعات زمین‌شناسی این طرح اشاره کرد و گفت: عملیات برداشت، پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای با کیفیت بالا به منظور شناسایی مخاطرات زمین‌شناسی کم عمق به پایان رسیده و پردازش مجدد و مهاجرت عمقی داده‌های لرزه‌ای نیز تکمیل شده است و در حال حاضر تفسیر جامع این داده‌ها توسط پیمانکار در دست اقدام قرار دارد.

ثقفی خاطرنشان کرد: طراحی چاه توصیفی و چاه‌های تولیدی به‌طور کامل انجام شده و فرآیند خرید کالا‌ها و تجهیزات مورد نیاز این بخش ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی این میدان اظهار داشت: میدان گازی فرزاد ب به‌عنوان یک میدان مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و به دلیل شرایط پیچیده زمین‌شناسی، گاز ترش با فشار و دمای بالا، یکی از پیچیده‌ترین میادین گازی منطقه محسوب می‌شود و توسعه این میدان با تکیه بر وفاق، همدلی و توان متخصصان ایرانی نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، جبران بخشی از ناترازی انرژی و صیانت از منافع ملی ایفا می‌کند.