پیشرفت ۹۰ درصدی طراحی عرشه ۱۱A فاز ۱۱ پارس جنوبی

در ۱۷ ماه گذشته عرشه موقعیت A فاز یازده پارس جنوبی با پیشرفت چشمگیر، در مراحل اصلی طراحی مهندسی تفصیلی و آغاز عملیات اجرایی روند ساخت این عرشه وارد فاز عملیاتی شده و اقدامات میدانی در یارد ایزوایکو بندرعباس شتاب گرفته است.

کد خبر: ۱۳۶۰۴۱۶

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ / January 24, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پیشرفت طراحی مهندسی تفصیلی عرشه ۱۱A به بیش از ۹۰ درصد رسیده و طراحی بخش ملحقات (Ancillaries) نیز از ۸۵ درصد عبور کرده است. این سطح از پیشرفت مهندسی، امکان ثبت سفارش بیش از ۶۰ درصد از اقلام مورد نیاز ساخت عرشه و ملحقات را فراهم کرده و فرآیند تأمین و ساخت تجهیزات اقلام دیرتحویل (LLI) و سایر تجهیزات دیگر به‌صورت همزمان در حال ساخت و تحویل است.

شایان ذکر است تجهیزات سفارش گذاری شده شامل تمامی اقلام سازه‌ای، مخازن تحت فشار، پکیج‌های تزریق شیمیایی، پمپ‌های اصلی، سیستم‌های کنترل فرآیندی و ایمنی (ICSS)، تمام اقلام پایپینگ، شیر‌های اصلی، کنترلی، ایمنی و اینسترومنت‌ها می‌باشند.

پیشرفت ساخت عرشه در مدت ذکر شده از کمتر از چهار درصد به بیش ۳۰ درصد رسیده و فرآیند‌های مهندسی، تامین کالا و ساخت با شتاب بیشتری در حال انجام است.

با ورود پروژه به فاز اجرا، عملیات تجهیز کارگاه شامل آماده‌سازی سوله‌ها و یارد‌های ساخت آغاز شده و پیمانکاران فرعی به‌تدریج وارد یارد شده‌اند. همزمان با تجهیز کارگاه، تجهیزات ساخت و ماشین‌آلات سنگین وارد یارد شده و فعالیت‌های اجرایی عرشه آغاز شده است.

بنا بر این گزارش بخشی از مواد اولیه و اقلام سازه‌ای (Structure) وارد کشور شده، تشریفات ترخیص گمرکی انجام و به یارد ایزوایکو بندرعباس انتقال یافته است. سایر اقلام نیز مطابق برنامه زمان‌بندی پروژه و متناسب با نیاز‌های اجرایی، در مراحل بعدی وارد یارد خواهند شد.

عرشه ۱۱A با هدف تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و میعانات طراحی شده و تکمیل آن نقش مؤثری در تحقق اهداف وزارت نفت و کمک به ناترازی انرژی در کشور دارد.

شایان ذکر است گروه پتروپارس با اتکا به تخصص فنی مهندسان ایرانی توانست طی ۱۷ ماه گذشته از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون، ظرفیت تولید را در موقعیت B این فاز دو برابر کند.