بهره‌برداری از تونل شماره ۲ سی‌سخت در دهه فجر سال آینده

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات استحکام‌بخشی تونل شماره ۲ سی‌سخت به پایان رسیده و با وجود تأخیر نسبت به برنامه اولیه، پیش‌بینی می‌شود این پروژه مهم ارتباطی در دهه فجر سال آینده به بهره‌برداری برسد.

کد خبر: ۱۳۶۵۰۸۷

سه‌شنبه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ / February 03, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا پیمان‌جو، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از تونل شماره ۲ سی‌سخت اظهار کرد: عملیات استحکام‌بخشی تونل به پایان رسیده و کف‌برداری نیز انجام شده است.

وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری اولیه، پروژه می‌بایست در هفته دولت افتتاح می‌شد، اما با توجه به زمان‌بندی فعلی، پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از آن در دهه فجر سال آینده انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توانمندی پیمانکار پروژه تصریح کرد: مدت زمان اجرای طرح ده ماه تعیین شده، با این حال، با توجه به سرعت عمل و تجربه پیمانکار، انتظار می‌رود عملیات اجرایی پیش از موعد مقرر به پایان برسد.

پیمان‌جو از کندی اجرای تونل پایینی در اثر کمبود مواد ناریه خبر داد و گفت: در شرایط فعلی، نیروی انتظامی امکان تأمین این مواد را برای پیمانکار ندارد و به همین دلیل، کار با استفاده از بیل مکانیکی و به‌صورت محدود ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، پیشرفت کار به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۰ سانتی‌متر است و ضروری است برای تأمین مواد ناریه و تسریع عملیات، راه‌حلی اساسی اندیشیده شود.

پیمانجو با اشاره به احداث پل به عرض ۱۰۰ متر و خاک‌ریزی ۱۵ تا ۱۶ متری در مسیر پروژه افزود: حجم کلی طرح حدود یک کیلومتر است که اگرچه از نظر ابعاد چندان گسترده نیست، اما به لحاظ زیرساختی و اثرگذاری در شبکه ارتباطی منطقه بسیار اهمیت دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های ایشان، اعتبار پروژه از ۵۰ میلیارد تومان به بیش از ۶۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن دو افزایش یافته است.