پروژه راه آهن شهرکرد کی تکمیل می‌شود؟/ ۱۲ ماه اختلاف بین وعده پیمانکار و استاندار!

استاندار چهارمحال و بختیاری، در بازدید از ایستگاه راه‌آهن شهرکرد گفت: پروژه قرار است پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد و تمام تلاش ما این است که تکمیل آن سر تاریخ مقرر صورت بگیرد. اما مجری طرح اعلام کرد به دلیل تاخیر در تامین اعتبار کل پروژه تا پایان سال ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید.

کد خبر: ۱۳۷۵۴۳۱

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ / February 25, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری در حاشیه بازدید از ایستگاه راه‌آهن شهرکرد در جلسه تجمعی بررسی مشکلات، گفت: پروژه قرار است پایان سال ۱۴۰۵به بهره‌برداری برسد و تمام تلاش ما این است که سر تاریخ مقرر تکمیل شود.

وی افزود: نگران تامین اعتبار نباشید ۹۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق شده است که انتظار است در این فصل کاری پرتلاش ادامه دهید، ما متعهد می‌شویم اعتبار را پیگیری کنیم شما هم متعهد شوید کار را ادامه دهید.

{$sepehr_media_3351215_600_400}

استاندار بیان کرد: ایستگاه شهرکرد پیشانی پروژه است و ما باید امید و اعتماد را در جامعه ایجاد کنیم لذا باید تا پایان تابستان ایستگاه به پایان برسد تا بتوانیم سر تاریخ مقرر پروژه را به پایان برسانیم و به عنوان بیست و پنجمین استان کشور به خط ریلی متصل شویم.

احمد راستینه، نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان، فرخشهر بیان کرد: ۳ پروژه ملی جز طرح‌های استیجازه‌ای در کشور قرار گرفته که پروژه راه‌آهن استان یکی از این طرح‌ها است و این نشان اهمیت پروژه است.

{$sepehr_media_3351213_600_400}

وی افزود: پروژه‌ای داشتیم که ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیکانکار بود اما پای کار ایستاد و پروژه را به سرانجام رساند از شما هم همین انتظار را داریم که پروژه را به سرانجام برسانید.

تا پایان تابستان سال آینده باید ایستگاه شهرکرد به پایان برسد

راستینه با بیان اینکه تا پایان تابستان سال آینده باید ایستگاه شهرکرد به پایان برسد، ادامه داد: باید رخ کار مشخص شود تا ما انگیزه پیگیری پروژه را داشته باشیم.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان، فرخشهر گفت: چند نقطه‌ای که به پروژه سرعت می‌بخشند را پیدا و تقویت کنید تا راه منسجم‌تر ادامه پیدا کند.

وی افزود: ما به مردم گفته بودیم سال ۱۴۰۵ زیرساخت تمام است و اول سال ۱۴۰۶ صدای سوت قطار را می‌شنوند لذا این فصل را پرتوان کار کنید من قول می‌دهم مطالبات شما را پیگیری کنم.

یحیی رمضانی، مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان نیز گفت: بخاطر تعللاتی که در جذب پول است کار راکد نمانَد، این پروژه همچنان سازه عجیبی نیست که بخاطر نبود پول تعطیل شود در استان‌های دیگر یک شبه سازه عظیمی ساخته می‌شود اما با این تعلل‌ها هم زمان از دست می‌رود هم دچار تورم می‌شویم.

اگر اعتبارات زودتر آمده بود اکنون به جای ۶۵ درصد ۸۵ درصد پیشرفت داشتیم

علیرضا صلواتی، مجری طرح پروژه راه‌آهن شهرکرد، گفت: این پروژه دارای ۹ دستگاه پل بزرگ است که ساخت همه به پایان رسیده و تا الان ۲.۷ همت هزینه شده و به تازگی ۹۰۰ میلیارد تومان برای ادامه پروژه تخصیص پیدا کرده که با این اعتبار جهشی در پروژه ایجاد می‌شود.

{$sepehr_media_3351217_600_400}

صلواتی با بیان اینکه تا کنون ۹ کیلومتر با کمک ستاد فرمان امام خمینی ریل‌گذاری شده است، گفت: اگر این اعتبار زودتر آمده بود پیشرفت ۶۵ درصدی به ۸۵ درصد می‌رسید و پروژه سال بعد به پایان می‌رسید اما اکنون تا پایان سال ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید.

{$sepehr_key_10624}

وی با بیان اینکه ۱.۳ همت مطالبات پیمانکاران پروژه است، ادامه داد: سال ۱۴۰۴ به لحاظ تخصیص اعتبار سال خوبی نبود چراکه این پروژه ابر پروژه و اولویت استان است و اعتبارات خوبی به آن تخصیص داده نشد اما می‌توان گفت یکی از اتفاقات مبارک این بود که پروژه در لیست طرح‌های استیجازه قرار رفت.

در ادامه جلسه هر یک از شرکت‌های پای کار این پروژه مشکلات ادامه مسیر را بیان کردند که دستور استاندار برای برگزاری جلسه با شرکت گاز برای رفع مشکلات گازرسانی پروژه و برگزاری جلسه جهت تسریع دریافت میلگرد، از جمله مصوبات این جلسه بود.