آخرین وضعیت راه‌آهن شهرکرد به روایت تصویر / ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۴۴.۵ درصد پیشرفت ریالی + فیلم

مساحت کل پروژه ایستگاه راه‌آهن شهرکرد ۲۰۸ هزار و ۲۳۱ متر و مبلغ اولیه قرار داد بیش از ۴۷ میلیارد است که پیشرفت فیزیکی کلی پروژه تاکنون ۴۰ درصد و پیشرفت ریالی آن ۴۴.۵ درصد می‌باشد‌.

کد خبر: ۱۳۷۵۷۸۸

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ / February 25, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مساحت کل پروژه ایستگاه راه‌آهن شهرکرد ۲۰۸ هزار و ۲۳۱ متر و مبلغ اولیه قرار داد بیش از ۴۷ میلیارد است که پیشرفت فیزیکی کلی پروژه تا کنون ۴۰ درصد و پیشرفت ریالی آن ۴۴.۵ درصد می‌باشد‌.

{$sepehr_key_10665}

بر اساس اطلاعات دریافتی از مجری طرح، محوطه سازی این پروژه با ۳۲ هزار مترمربع ۱۰ درصد پیشرفت داشته و ساختمان اصلی با سه هزار و ۱۰ مترمربع به پیشرفت ۳۷.۵ درصدی رسیده است. سکو با ۲۰۰ متر ۵۰ درصد، سلیه‌بان با ۲۵۴۰ مترمربع ۵۲ درصد و ایستگاه پلیس با ۳۶۰ مترمربع تنها ۲.۴ درصد پیشرفت داشته است.

بخش سوزنبانی با ۲۰ مترمربع و نگهبانی با ۲۰ مترمربع هیچ پیشرفتی نداشته‌اند، در حالی که پست بازدید با ۶۰ مترمربع ۴ درصد، پست برق و دیزل با ۲۲۰ مترمربع ۵۲ درصد، مخزن آب با ۲۴۶ مترمربع ۵۷ درصد و انبار کالا با ۳۶۰ مترمربع ۲.۶۱ درصد پیشرفت داشته‌اند.

در ادامه نمای کامل پروژه و توضیحات علیرضا صلواتی، مجری طرح را می‌بینید:

{$sepehr_media_3352260_600_400}