تشكيل کميته مشترک به منظور شتاب توسعه فاز 11 پارس جنوبي

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به تاکیدهای وزیر نفت برای سرعت دادن به اجرای پروژه های پارس جنوبی از تشکیل کمیته مشترک با پیمانکار چینی فاز 11 پارس جنوبی خبر داد.

کد خبر: ۱۴۸۱۸۳

سه‌شنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۰ / September 27, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت، موسی سوری گفت: طرف چینی تا دو هفته آینده برنامه خود را برای سرعت دادن به توسعه این فاز ارائه و در مدت 3 تا 4 ماه عقب ماندگی خود را جبران می کند.

وی درباره مذاکره های انجام شده در نشست اخیر که با حضور طرف چینی و وزیر نفت برگزار شد، افزود: پایان پروژه در زمان تعیین شده و عمل به تعهدها از تاکیدهای مهم وزیر نفت به طرف چینی بود و آقای رستم قاسمی تاکید کرد چنانچه طرف چینی، زمان اجرای پروژه را کوتاه تر کند، از پاداش آن بهره مند خواهد شد.

سوری گفت: چنانچه این پروژه سریع تر اجرا شود، به ازای هر سال سه تا 3.5 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور و بخشی از سود آن نیز نصیب پیمانکار می شود.

وي افزود: در بازدید هفته گذشته چینی ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، وزیر نفت به آنان تاکید کرد که پیشرفت پروژه های 35 ماه فازهای پارس جنوبی (فازهای 13-14، 19، 20 و 21، 22 تا 24 ) با این که سه ماه پس از طرح توسعه فاز 11 آغاز شده است، در بخش خشکی به 35 درصد و در بخش دریا به 30 درصد رسیده است در حالی که طرح توسعه فاز 11 هم اکنون تنها حدود 9 درصد پیشرفت دارد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در جریان این بازدید، نشستی با طرف چینی برگزار و قرار شد تا دو هفته آینده، طرف چینی برنامه خود را برای شتاب بخشیدن به روند اجرای این پروژه و جبران عقب ماندگی 7.5 درصدی ارائه دهد.

وی با تاکید بر اهمیت فاز 11 پارس جنوبی از نظر موقعیت جغرافیایی گفت: این طرح بزرگ ترین پروژه در دست اجرای شرکت چینی CNPC است و با توجه به این که بلوک فاز 11 در مرز دو کشور ایران و قطر واقع شده است، برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوری از تشکیل تیم مشترک برای بررسی مسائل میدان های مشترک خبر داد و افزود: در نشست اخیر با طرف چینی قرار شد تیم مشترکی برای بررسی مسائل فاز 11 پارس جنوبی، با هدف شتاب بخشیدن به اجرای این پروژه تشکیل شود و چینی ها از این پیشنهاد استقبال کردند.

وی گفت: تقویت تیم مدیریتی، کوتاه کردن فرآیندهای داخلی اجرای پروژه، انتخاب پیمانکاران در مدت 6 ماه آینده از دیگر محورهایی بود که در نشست مشترک با طرف چینی بر آنها تاکید و قرار شد هر چه سریع تر این شرکت چینی دفتر خود را علاوه بر تهران، در منطقه عسلویه نیز بر پا کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: چینی ها نیز در جریان این بازدید تاکید کردند با وجود برخی مشکلات به ادامه همکاری خود با طرف ایرانی علاقه مندند و تا دو هفته آینده برنامه جبرانی خود را برای توسعه فاز 11 تقدیم می کنند.

وی گفت: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در مدت 52 ماه و سرمایه گذاری چهار میلیارد و 600 میلیون دلاری از دو سال گذشته با شرکت CNPC چینی بسته شده است.

به گفته سوری، این قرارداد همه بخش های توسعه ای فاز11 از جمله، حفاری، لوله گذاری، عرشه، سکو و پالایشگاه، به جز بخش شیرین سازی را شامل می شود.