مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی:

کمتر از 50 درصد بودجه پارس جنوبی محقق شد

زهیری گفت: با اینکه در سال 91 کمتر از 50 درصد بودجه پارس جنوبی محقق شد اما به نسبت، رشد پیشرفت فازها بیشتر از میزان بودجه دریافتی بود.

کد خبر: ۲۳۵۲۳۷

پنجشنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۲ / April 18, 2013

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی از امروز آغاز به کار کرد.

در حاشیه این نمایشگاه محمد رضا زهیری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در نشستی  خبری، گفت: تا پایان سال جاری تولید گاز در فاز های 15 و 16 ، 12 ، 4 و 5 صورت می گیرد به این ترتیب که تولید فاز 15 و 16 به میزان 12.5 میلیون متر مکعب، فاز 12 به میزان 25 میلیون متر مکعب و فاز 4 و 5 به میزان 5 تا 8 میلیون متر مکعب افزایش می یابد که این میزان رشد در پیشرفت فازها به نسبت، بیشتر از میزان بودجه دریافتی است.

تحقق کمتر از 50 درصدی سرمایه گذاری در پارس جنوبی

وی گفت: سال گذشته 22 میلیارد دلار معادل ریالی و ارزی بودجه سرمایه ای برای پارس جنوبی در نظر گرفته شده بود که کمتر از 10 میلیارد دلار از آن محقق شده و بخشی از اوراق مشارکت، صندوق توسعه و فاند انرژی( صندوق سرمایه گذاری ) تامین شد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی اظهارداشت: با اینکه کمتر از 50 درصد بودجه پیش بینی شده محقق شد فاز 13 حدود 21.5 درصد ، فاز 14 حدود 13 درصد ، فاز 19حدود 26.7 درصد ، فاز 20 و 21 به میزان 11.6 درصد ، فاز 22 تا 24 حدود 12 درصد و فاز 17 و 18 حدود 15 درصد در سال جاری پیشرفت داشت.

شروع حفاری فاز 11 در نیمه اول

زهیری اظهار امیدواری کرد که حفاری فاز 11 پارس جنوبی در نیمه نخست سال جاری آغاز شود.

وی افزود: هنوز تصمیمات نهایی برای تعیین پیمانکار اخذ نشده اما مهمتر از آن این است که جکت( پایه سکو) هر چه زودتر نصب و حفاری در این فاز آغاز شود.

مدیر عامل شرمت نفت و گاز پارس جنوبی گفت: بعد از وقت کشی چینی ها در فاز 11 طرف چینی از این فاز کنار گذاشته شد و در همان موقع ساخت یکی از جکت های فاز 11 به یکی از شرکت های داخلی سپرده شد که امیدواریم تا خرداد امسال به اتمام برسد.

تولید گاز در فاز 12 در نیمه نخست سال 92

مدیر عامل شرکت نفت و پارس جنوبی با اشاره به اینکه واحد بخار فاز 12 زمستان سال گذشته راه اندازی شده است، گفت: در روند اجرای این فاز با هوای بد در دریا مواجه شدیم که این امر کار را مقداری کند کرد.

به گفته وی، فاز 12 مراحل راه اندازی خود را طی می کند و سکوی 12 که اولین سکوی این فاز است هم اکنون در حال راه اندازی است و 50 درصد پیشرفت داشته است.

زهیری گفت: بخش خشکی فاز 12 هم اکنون 90 درصد پیشرفت دارد که پیش بینی می شود برداشت گاز از مخزن و اولین واحد شیرین سازی گاز در این فاز تا نیمه نخست سال جاری در مدار تولید قرار گیرد.

بهره برداری از پالایشگاه فاز 15 و 16

زهیری در مورد روند اجرای طرح فاز 15 و 16 گفت: سکوهای این فاز هنوز آماده نیست و تا 7 ماه دیگر ساخت آن ادامه دارد.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری بخش خشکی این فاز نیز به بهره برداری می رسد.

پیشرفت فاز های 35 ماهه به 60 درصد رسید

مدیر عامل شرکت نفت و گاز گفت: فاز های 13 ، 19 ، 22 تا 24 از مرز 60 درصد عبور کرده اند ولی شرایط تحریم منجر به تاخیر در اجرای این طرح ها شده است.

وی ادامه داد: پیشرفت طرح حتی در فاز های 35 ماهه کم بوده اما روندکار بخاطر تجربیات به دست آمده متخصصان سرعت بیشتری می گیرد.

فلو دادن 7 حلقه چاه حفاری

زهیری گفت: ساعت 12 ظهر امروز 7 حلقه چاه حفاری در لایه نفتی پارس جنوبی فلو داده می شود.

وی ادامه داد: حفاری قسمت A لایه نفتی پارس جنوبی به اتمام رسیده و عرشه آن آماده است.ضمن آنکه منتظر خرید یک دستگاه شناور پالایشی هستیم که در حال انجام است.

مدیر عامل شرمت نفت و گاز پارس جنوبی گفت: تعداد این نوع شناور پالایشی در دنیا بسیار اندک است و با توجه به محدودیت های اعمال شده مشکلاتی در تامین آن داریم.

زهیری اعلام کرد برای تامین شناور پالایشی هم اکنون با چند تامین کننده در حال مذاکره هستیم.