مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبي تشريح کرد:

جزئيات 12ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و تكميل 5 فاز پارس جنوبي در دولت نهم

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبي، ضمن تشريح اقدامات دولت نهم در توسعه پارس جنوبي و جزئيات 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين منطقه طي سال‌هاي 84 تا پايان 87، تصريح کرد: پنج فاز از مجموع ده فاز در حال بهره برداري پارس جنوبي، در اين دولت تکميل شد.

کد خبر: ۲۷۶۳۰

پنجشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ / May 21, 2009

علي وکيلي، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبي، در گفت و گوي مشروحي اظهار داشت: ميدان گازي پارس جنوبي يکي از بزرگترين منابع گازي مشترک جهان بر روي خط مرزي مشترک ايران و قطر در خليج فارس و به فاصله 100 کيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار گرفته که در سال 1369 با حفر اولين چاه اکتشافي براساس نتايج حاصل از لرزه‌نگاري، وجود گاز در اين مخزن به تاييد رسيد.

وي وسعت کل ميدان را 9700 کيلومتر و بخش متعلق به ايران را 3700 کيلومتر مربع اعلام کرد و گفت: براساس آخرين برآوردهاي انجام شده ذخيره درجاي اين بخش حدود 14 تريليون مترمکعب برآورد گرديده که معادل 8 درصد کل ذخائر گازي جهان و 50 درصد ذخائر گازي شناخته شده کشور است.

به گفته وي، اين بخش از ميدان داراي ذخيره‌اي بالغ بر 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي بوده که با توجه به وسعت اين ميدان، توسعه آن در فازهاي مختلف مطابق با برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه با هدف تامين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي اعم از مصارف داخلي در کشور و تزريق آن به ميادين نفتي بمنظور صيانت از مخازن و همچنين صادرات گاز در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است.

وکيلي تصريح کرد: براساس مطالعات مخازن و نتايج حاصل از حفر چاه‌هاي اکتشافي، برداشت روزانه تا 28 ميليارد فوت مکعب از ميدان پيش‌بيني مي‌گردد که اين ميزان در قالب تقسيم بندي بلوک‌هاي دريايي بصورت 28 فاز استاندارد خواهد بود.

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اينکه تاکنون قرارداد توسعه 15 فاز از اين ميدان با پيمانکاران داخلي و خارجي منعقد شده، افزود: در حال حاضر چهار فاز در مرحله ارزيابي فني پيشنهادات پيمانکاران و شش فاز در مرحله مناقصه قرار دارد. مذاکرات قراردادي فازهاي 11، 13 و 14 که براي توليد LNG برنامه‌ريزي شده‌اند نيز در جريان است.

وي يادآور شد: به منظور ايجاد امکانات پشتيباني و تدارکاتي مورد نياز بهره‌برداري فازهاي مختلف، پروژه‌هاي مشترک شامل شهرک مسکوني در مناطق جم و شيرينو، احداث جاده به طول 70 کيلومتر بصورت چهار خطه از جم به بندر عسلويه، تامين آب دريا، دو خط لوله 56 اينچ جهت انتقال گاز هر يک به طول 70 کيلومتر تا محل اتصال به خط لوله سوم سراسري گاز، فرودگاه و مهار سيلاب نيز اجرا شده است.

به گفته وي، اين شرکت در قالب وظايفي که بعهده آن گذاشته شده، توسعه مخازن پارس شمالي، گلشن و فردوسي را نيز در دست اقدام دارد که در سال 1386 عقد قرارداد توسعه ميدان گلشن و فردوسي با برآورد سرمايه‌گذاري حدود 6 ميليارد دلار با يک شرکت مالزيايي انجام و قرارداد طرح توسعه پارس شمالي نيز در مراحل نهائي قرار دارد.

* توسعه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي

وکيلي با اشاره به اهداف توسعه اين فازها گفت: توليد روزانه 110 ميليون مترمکعب گاز ترش جهت تزريق به چاههاي نفتي جنوب کشور از طريق خط لوله‌اي بطول 512 کيلومتر و قطر 56 اينچ، توليد 158 هزار بشکه ميعانات گازي در روز و 1.6 ميليون تن LPG در سال به عنوان اهداف توسعه اين سه فاز درنظر گرفته شده که قرارداد آن با شرکت‌هاي پتروپارس و STAT OIL به روش بيع متقابل منعقد شده است.

به گفته وي، فاز اول و دوم اين طرح با ظرفيت توليد روزانه 2.6 ميليارد فوت مکعب گاز در سال گذشته به بهره‌برداري رسيد.

وي اهم فعاليت‌هاي انجام شده در اين فازها را اتمام عمليات حفاري 30 حلقه چاه توصيفي و توسعه‌اي، احداث سه خط لوله زير دريا هر کدام به طول تقريبي 100 کيلومتر، توليد و ارسال گاز به خشکي از دو سکوي فازهاي 8 و 9 ، نصب و راه‌اندازي گوي شناور دوم و آغاز عمليات بارگيري ميعانات گازي، راه‌اندازي و بهره‌برداري از پالايشگاه خشکي فازهاي 6 و 7 و 8، راه‌اندازي کامل چهار واحد توربين و مولد نيروگاه گازي پالايشگاه و انجام تنظيمات نهايي ايستگاه تقليل فشار اعلام کرد.

* نگاهي به وضعيت فازهاي 9 و 10

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه افزود: اين طرح با هدف توليد روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز تصفيه شده جهت مصارف داخلي، 8 هزار بشکه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد، توليد سالانه 1.05 ميليون تن گاز مايع (LPG) و يک ميليون تن اتان طراحي که قرارداد اين دو فاز (بجز بخش حفاري) بصورت فاينانس با مشارکت OIEC و IOEC و LG کره جنوبي منعقد شده است.

وي گفت: پالايشگاههاي اين دو فاز در اسفند سال گذشته به بهره‌برداري رسيد.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده در اين دو فاز گفت: توليد گاز تصفيه شده از واحد تصفيه شماره 1، 2، 3 و 4 ، راه‌اندازي واحدهاي پشتيباني پالايشگاه، اتمام عمليات لوله‌گذاري ساحلي و زير دريايي، اتمام عمليات نصب پايه سکوهاي دريايي، ادامه عمليات راه‌اندازي سکوهاي دريايي نصب شده و انجام عمليات حفاري با پيشرفت فيزيکي به ترتيب 40 و 54 درصد براي فاز 9 و 10 از جمله اين اقدامات محسوب مي‌شود.

* فاز 12 و توليد 10 ميليون تن LNG در سال

وي يادآور شد: اين طرح با هدف توليد روزانه 85 ميليون متر مکعب گاز غني، 110 هزار بشکه ميعانات گازي، 600 تن گوگرد دانه بندي شده و 10 ميليون تن LNG در سال طراحي شده است. قرارداد اين طرح با شرکت پتروپارس بصورت بيع متقابل منعقد شده و شرکت ورلي پارسوز نيز به عنوان مشاور طراحي انتخاب شده است.

وکيلي پيشرفت فيزيکي اين طرح را حدود 20 درصد اعلام کرد.

وي اتمام عمليات حفاري اولين چاه توصيفي و ادامه عمليات حفاري دومين چاه، صدور سفارش خريد و توليد ورق‌هاي مخازن، برگزاري مناقصه تامين دکل دوم حفاري، عمليات ساخت خط لوله دريايي، ساخت سازه فوقاني با پيشرفت فيزيکي 3.24 درصد، پيگيري تامين اقلام داراي مدت زمان تحويل طولاني، شروع عمليات پوشش دهي لوله‌هاي 32 اينچ و 4.5 اينچ خط لوله زير دريا و انجام مهندسي بخش خشکي و دريا و برگزاري مناقصات مورد نياز از مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته در اين فاز است.

* توسعه فازهاي 15 و 16 با هدف توليد روزانه 50 ميليون متر مکعب گاز

به گفته وي، اين طرح با هدف تامين گاز طبيعي مورد نياز کشور به ميزان 50 ميليون متر مکعب در روز، توليد 80 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد در روز همچنين توليد 10.5 ميليون تن گاز مايع (LPG)‌و يک ميليون تن اتان در سال طراحي شده است.

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اينکه قرارداد اين دو فاز با استفاده از صندوق ذخيره ارزي و فاينانس با قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، ‌شرکت ايزوايکو، صف و شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريائي در آذر ماه 85 منعقد شده، گفت: ميزان پيشرفت فيزيکي کل طرح تا پايان اسفند ماه 87 حدود 25 درصد مي‌باشد.

وي اهم فعاليت‌هاي انجام شده در اين دو فاز تا کنون را تهيه خط لوله 32 اينچ بخش دريايي با پيشرفت 96.42 درصد، تهيه خط لوله 4.5 اينچ دريا با پيشرفت 99.96 درصد، انجام عمليات لوله‌گذاري دريا و خشکي بطول 5 کيلومتر، آغاز عمليات احداث پالايشگاه خشکي، ساخت مخازن گازي با پيشرفت فيزيکي 75 درصد، آغاز خريد لوازم مورد نياز ساخت جکت‌ها و کالاهاي مورد نياز براي عمليات حفاري برشمرد.

* توسعه فازهاي 17 و 18 با 17 درصد پيشرفت

وکيلي در ادامه با اشاره به طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارس حنوبي گفت: اين طرح با هدف تامين و توليد50 ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد در روز، 105 ميليون تن گاز مايع (LPG) و يک ميليون تن اتان در سال طراحي شده است.

شرکتهاي ايدور (48 درصد) ، تاسيسات دريائي (21 درصد) ، مهندسي و ساخت صنايع نفت (31 درصد) به عنوان پيمانکاران اين طرح انتخاب شده‌اند.

قرارداد اين دو فاز بصورت فاينانس بوده و ميزان پيشرفت فيزيکي کل فاز تاکنون حدود 17 درصد مي‌باشد.

وي در خصوص اقدامات انجام شده در اين دو فاز يادآور شد: اتمام مهندسيFEED پالايشگاه خشکي، آماده‌سازي سايت با 93 درصد پيشرفت فيزيکي، 13.5 درصد پيشرفت فيزيکي بخش خشکي، مهندسي خط لوله زير دريا با 99.34 درصد پيشرفت، مهندسي پايه و مياني سکوها و پايه سکوها با 55.8 درصد پيشرفت فيزيکي، آغاز ساخت پايه سکوها، ادامه ساخت مخازن LPG و پي کني مخازن پالايشگاه خشکي، مهندسي تفصيلي پالايشگاه خشکي با پيشرفت فيزيکي 43.21 درصد و انعقاد قرارداد حفاري 44 حلقه چاه از آخرين فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين دو فاز است.

* توليد سالانه 10 ميليون تن LNG از فاز 11

به گفته وي، اين طرح با هدف توليد ميعانات گازي و تولد گاز ترش براي فروش به شرکت پارس ال ان جي طراحي شده است. توليدات اين فاز شامل 56.6 ميليون متر مکعب گاز غني در روز و 70 هزار بشکه ميعانات گازي در روز مي‌باشد. همچنين شرکت PARS LNG توليد 10ميليون تن گاز طبيعي مايع (LNG) در سال را در برنامه خود دارد.

وکيلي افزود: تفاهم‌نامه اجرائي اين طرح با شرکت توتال بصورت بيع متقابل در ژانويه 2005 منعقد شده و عمليات مهندسي پايه دريا و خشکي آن انجام شده است. شروع عمليات اجرائي منوط به تصميم‌گيري نهائي سرمايه‌گذاري (FID) خواهد بود.

* فازهاي 13 و 14 و توليد سالانه 16 ميليون تن LNG

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: اين طرح با هدف تامين گاز ترش مورد نياز PERSAIN LNG طراحي شده که توليدات آن شامل 105 هزار بشکه ميعانات گازي و 84 ميليون متر مکعب در روز گاز ترش جهت تحويل به واحدهاي گاز طبيعي مايع براي توليد 16 ميليون تن LNG در سال مي‌باشد.

قرارداد خدمت اين طرح با شرکت‌هاي شل و رپسول در بهمن ماه سال 1385 بصورت بيع متقابل منعقد شده شروع عمليات اجرائي آن نيز منوط به تصميم‌گيري نهائي سرمايه‌گذاري (FID) خواهد بود.

وي انجام عمليات مهندسي FEED بخش خشکي و دريا، انجام عمليات فنس کشي موقت سايت اصلي و تعيين حريم سايت اصلي، تهيه اسناد مناقصه انتخاب پيمانکار آماده سازي سايت اصلي طرح و تهيه اسناد مناقصه پروژه مهار سيلاب به منظور حفظ تاسيسات پالايشگاهي را از جمله فعاليت هاي صورت گرفته در اين دو فاز عنوان کرد.

* فاز 19 و توليد روزانه 50 ميليون متر مکعب گاز

وي در خصوص اهداف توسعه اين فاز يادآور شد: برنامه توليد در نظر گرفته شده براي اين طرح عبارت توليد 50 ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد در روز و نيز توليد 1.05 ميليون تن گاز مايع (LPG) و يک ميليون تن اتان در سال است.

* فازهاي 20 و 21 با 5.5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري

وکيلي در مورد توسعه اين فازها نيز گفت: هدف توسعه اين دو فاز توليد 50 ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد در روز و نيز توليد 1.05 ميليون تن گاز مايع (LPG) و يک ميليون تن اتان در سال مي‌باشد.

وي افزود: برنده مناقصه توسعه اين دو فاز کنسرسيومي به رهبري شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت «اويک» مي‌باشد. سرمايه مورد نياز براي توسعه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي حدود 5.5 ميليارد دلار برآورد شده که از زمان امضاي قرارداد، دريافت پيش پرداخت و تحويل زمين به پيمانکار، 52 ماه زمان براي توسعه اين فازها در نظر گرفته شده است.

* فازهاي 22، 23 و 24 با هدف صادرات به ترکيه و اروپا

وي برنامه توليد در نظر گرفته شده براي اين فاز را توليد 42.5 ميليون متر مکعب گاز طبيعي، 57 هزار بشکه ميعانات گازي و 300 تن گوگرد در روز و همچنين توليد 800 هزار تن گاز مايع (LPG) و 750 هزار تن اتان در سال برشمرد و گفت: قرار است به موازات انجام مناقصه برخي از مراحل اوليه طرح شامل طراحي و آماده سازي سايت انجام پذيرد.

* توسعه لايه نفتي پارس شمالي با هدف توليد روزانه 54 هزار بشکه نفت خام

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس با تشريح اهداف اين طرح اظهار داشت: اين طرح با هدف توليد روزانه 35 هزار بشکه نفت خام در فاز اول و 54 هزار بشکه نفت خام در فاز دوم به شرکت پتروايران واگذار شده است اجراي اين طرح به صورت بيع متقابل بوده و در جهت توسعه اين ميدان طي سال 85 حفاري 6 حلقه چاه توسعه‌اي و مناقصه انتخاب پيمانکار ساخت سکوي دريايي برگزار و شرکت صف به عنوان پيمانکار ساخت و نصب انتخاب شد. مراحل مهندسي تفصيلي پروژه انتخاب پيمانکار تأمين و تجهيز تأسيسات فرآيندي در حال انجام مي‌باشد.

وي اهم فعاليت‌هاي انجام شده در اين زمينه را اتمام ساخت پايه سکو در بندرعباس، انجام عملياتLOAD OUT پايه سکو، انجام فعاليت‌هاي خريد کالاي مورد نياز براي سازه دريايي، انعقاد قرارداد FPSO با شرکت LOG و انجام اقدامات اوليه براي آغاز ساخت سازه فوقاني عنوان کرد.

* توليد سالانه 10 ميليون تنLNG از ميادين گلشن و فروسي

وکيلي گفت: ميادين گلشن و فروسي در فاصله 60 و 90 کيلومتري ساحل و در آب‌هاي خليج فارس در استان بوشهر واقع شده‌اند. باتوجه به اينکه توسعه اين دو ميدان به شرکت نفت و گاز پارس واگذار شده لذا در سال 85 تفاهم‌نامه توسعه اين دو ميدان به منظور توليد تا 70 ميليون متر مکعب در روز و تبديل آن به 10 ميليون تن LNG در سال و 12.5 ميليون متر مکعب گاز طبيعي سبک جهت تحويل به شبکه سراسري کشور با يک شرکت مالزيايي امضاء شده است.

به گفته وي، مراحل مختلف تهيه و تدوين قرارداد خدمت و تهيه برنامه توسعه ميدان در کمتر از يک سال انجام شد و نهايتا قرارداد بخش بالادستي توسعه اين دو ميدان در اوايل دي ماه 86 با برآورد سرمايه گذاري حدود 6 ميليارد دلار منعقد گرديد. روش قرارداد در بخش بالادستي به صورت بيع متقابل بوده و در بخش ميان دستي و پايين دستي از طريق سرمايه‌گذاري طرف مالزيايي انجام خواهد شد.

وي يادآور شد: در حال حاضر پيمانکار طراحي پايه دريا و خشکي انتخاب شده و عمليات طراحي پايه دريا با پيشرفت 5 درصد در دست اقدام است. حفاري اولين چاه توصيفي ميدان گلشن به پايان رسيده و نتايج به پيمانکار اعلام شده است.

* نگاهي به ميدان گازي پارس شمالي

وکيلي در مورد آخرين وضعيت ميدان مستقل گازي پارس شمالي نيز گفت: برگزاري مناقصات جهت انتخاب مشاور مهندسي مطالعات جامع مدلي مخزن در سال 85 انجام و مشاور مربوطه انتخاب شده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط مشاور امکان توليد تا 3 هزار و 600 ميليون فوت مکعب در روز از مخزن وجود دارد. بر اساس تفاهمنامه امضاء شده بايک شرکتي چيني قرارداد توسعه ميدان تا چهار فاز (هرکدام 900 ميليون فوت مکعب در روز) انجام پذيرفته و گاز توليدي توسط تأسيسات مايع سازي تبديل به 20 ميليون تن LNG در سال مي گردد.

* 12 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي در دولت نهم

وي تصريح کرد: طي 4 سال گذشته از ابتداي سال 84 تا پايان سال گذشته بيش از 182 ميليارد و 920 ميليون متر مکعب گاز از چاه‌هاي حفر شده در پارس جنوبي برداشت شده که در همين مدت بيش از 271 ميليون و 856 هزار بشکه ميعانات گازي نيز توليد شده است.

مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس تصريح کرد: روند سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در پارس جنوبي طي 4 سال اخير روندي پويا و مثبت داشته به نحوي که ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته در اين منطقه در سال 1384حدود 2 ميليارد دلار، سال 85 بيش از 2.7 ميليارد دلار، سال 86 حدود 3 ميليارد و در سال گذشته به حدود 4 ميليارد دلار رسيد.

وي تاکيد کرد: در سال جاري نيز توان جذب بيش از 7 ميليارد دلار سرمايه و استفاده از آن در طرح‌هاي منطقه پارس جنوبي را داريم./انتهاي پيام/