تأخير در اجراي 33 و نيم درصد از طرح هاي عمراني سال 87 تهران

رئيس کميسيون اقتصادي برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران گفت : 33 و نيم درصد از طرح هاي عمراني سال 87 از زمان بندي پيش بيني شده عقب هستند.

کد خبر: ۳۱۲۱۳

سه‌شنبه - ۰۲ تير ۱۳۸۸ / June 23, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، رسول خادم در دويست و دومين جلسه علني از سومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران با ارائه گزارش نظارتي طرح هاي عمراني سال 87 تهران گفت: از 1960 طرح پارسال ، 443 طرح طبق زمان بندي پيش بيني شده اجرا نشده اند.

خادم با اشاره به تحقق 89 و 25 صدم درصدي از اعتبار 286 ميليارد توماني و 11 درصدي از اعتبار غيرنقدي 217 ميليارد توماني طرح هاي عمراني سال 87 مناطق شهرداري افزود: 94 و 7 دهم درصد از اعتبارات نقدي و غيرنقدي طرح هاي عمراني مناطق شهرداري تهران در سال گذشته تحقق يافته است.

وي همچنين گفت :‌ 59 درصد از اعتبارات نقدي و غيرنقدي طرح هاي عمراني سال 87 مناطق و معاونت هاي شهرداري تهران به اين طرح ها اختصاص يافت.

اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران، مشکل تهيه زمين، ضعف پيمانکار، تأمين نشدن اعتبار نقدي، مطالعات، تأمين مصالح، تغيير نقشه و مشخصات طرح، معارض تأسيساتي، ‌کمبود نقدينگي، افزايش حجم کار، تعلل دستگاه هاي اجرايي و برآورد ناقص در ابتداي طرح ها را مهمترين علل تأخير در اجراي طرح‌هاي عمراني تهران برشمرد.

خادم از جابجايي اعتبار برخي طرح ها، نبود تعريف مشخص و جامع براي اعتبارات غيرنقدي و نحوه استفاده از آن،‌ رعايت نکردن سياست هاي بودجه سالانه در انتخاب طرح ها، انتخاب نشدن طرح ها بر مبناي نياز استفاده کنندگان و رعايت نشدن استاندارد احداث ساختمان اداري در طرح هاي اداري شهرداري را از ديگر مشکلات اجراي طرح هاي عمراني در شهر تهران دانست./انتهاي پيام/