مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران:

تولید میدان نفتی یادآوران نیمه اول سال 94 به 85 هزار بشکه در روز می‌رسد

مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران با بیان اینکه توسعه میدان یادآوران از مرداد 87 آغاز شده است، اظهار داشت: فاز اول این طرح نیمه اول سال 94 تکمیل می‌شود که بر این اساس تولید از این میدان به 85 هزار بشکه در روز می‌رسد.

کد خبر: ۳۷۹۶۳۱

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۳ / January 07, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هادی نظرپور مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران در جریان بازدید اهالی رسانه از این میدان اظهار داشت: کارخانه بهر‌ه‌برداری با ظرفیت 135 هزار بشکه طراحی شده است که حجم فاز اول آن 85 هزار بشکه است.

وی افزود: این کارخانه دارای سه ترین (ردیف) است که دو ترین آن با ظرفیت 90 هزار بشکه برای نفت سبک و یک ترین با ظرفیت 45هزار بشکه برای نفت سنگین است.

نظرپور ادامه داد: تولید زودهنگام از این میدان از اسفند ماه سال  با ظرفیت 20 هزار بشکه در روز آغاز شد. برای جبران تأخیرهای پیش آمده در این طرح، تولید زودهنگام از این میدان در اردیبهشت ماه امسال به 50 هزار بشکه در روز رسید.

وی تصریح کرد: از ابتدای برداشت نفت تا کنون 30 میلیون بشکه نفت خام از میدان مشترک یادآوران برداشت شده است این در حالیست که طرف عراقی در حال حفاری چاه‌های خود است و برداشت از این میدان مشترک را آغاز نکرده است.

مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران با بیان اینکه پیمانکار چینی قرار بود طرح توسعه این میدان را 59 ماهه تکمیل کند اما اکنون 15 ماه تأخیر داشته است، گفت: در حال حاضر توسعه طرح به 74 ماه رسیده است.

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از علت‌های تأخیر در اجرای طرح تأمین کالا مورد نیاز بود؛ چراکه وندورلیست شرکت ملی نفت شرکت‌های اروپایی بود که به دلیل تحریم‌ها باید شرکت‌ها به داخلی و چینی تغییر می‌کرد.

نظرپور تاکید کرد: هم اکنون پیشرفت کل طرح توسعه میدان نفتی یادآوران به 94 درصد رسیده است. حفاری 55 حلقه چاه این میدان تکمیل شده است. بخش سطح الارضی طرح 92 درصد پیشرفت داشته که به طور کل پروژه‌های این بخش مانند خط لوله صادراتی 98 درصد، نصب تجهیزات سرچاهی 85 درصد و کارخانه بهره‌برداری 80 درصد پیشرفت داشته است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در مطالعات اولیه حجم نفت درجای میدان یادآوران 12 میلیارد بشکه تخمین زده شده بود اما مطالعات جدید این رقم را به 34 میلیارد بشکه افزایش داده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که برای این میدان فاز سوم توسعه هم در نظر گرفته شود.

مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران افزود: ام.دی.پی فاز دوم میدان یادآوران در حال حاضر تهیه شده و باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد. در صورت اجرای فاز دوم تولید از این میدان به 180 هزار بشکه در روز می‌رسد.

نظرپور خاطرنشان کرد: پیمانکار این طرح شرکت چینی سینوپک است؛ نه از عملکرد چینی‌ها و نه پیمانکاران داخلی راضی نیستیم. اما در کل این کارفرماست که باید عملکرد آنها را کنترل و مدیریت کند.  مدیریت چینی‌ها ضعیف است و برخی اوقات از  کالاها بی‌کیفیت استفاده می‌کنند که این موضوع را توانستیم مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل است. طرف چینی 95 درصد از هزینه‌های طرح که حدود 2.9 میلیارد دلار است را تأمین کرده است.

به گفته مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران طبق قرارداد شرکت چینی بابت تأخیر هزینه‌های بانکی خود را که حدود 600 میلیون دلار می‌شود را دریافت نمی‌کند که البته این رقم هنوز به طور دقیق محاسبه نشده است.

نظرپور اضافه کرد: اگر چه یکی از علت‌های تأخیر آنها تأمین کالا در شرایط تحریم بود اما چینی‌ها با علم به شرایط کشور قرار توسعه میدان یادآوران را امضا کردند.

وی با بیان اینکه توسعه میدان یادآوران از مرداد 87 آغاز شده است، اظهار داشت: فاز اول این طرح نیمه اول سال 94 تکمیل می‌شود که بر این اساس تولید از این میدان به 85 هزار بشکه در روز می‌رسد.