مجری طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی تشریح کرد

تولید 320 هزار بشکه نفت خام با حفاری 185 حلقه چاه/ دلیل تعلل چینی‌ها که منجر به اخراجشان از آزادگان شد

مجری طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با اعلام اینکه تولید از این میدان مشترک با عراق در سال 94 به 80 هزار بشکه و تا سال 96 به 320 هزار بشکه در روز خواهد رسید، سه علت تعلل چینی‌ها که منجر به اخراج آنها از این طرح شد را تشریح کرد.

کد خبر: ۳۸۰۲۸۰

شنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۳ / January 10, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید محمود مرعشی، مجری طرح آزادگان جنوبی فعاليت اين ميدان در سال 2004 به صورت بيع متقابل با شركت اينپكس ژاپني شروع شد و بيش از دو سال طول نكشيد که  در فاصله سالهای  2006 تا 2010 تقريبا فعاليت خاص انجام يك توليد زودهنگام  توسط شركت ملي مناطق نفت خيز تعريف شده بود و با احداث 21 حلقه چاه و توليد به ميزان 50 هزار بشكه كماكان از سال 86 تاكنون ادامه دارد.

وی تصریح کرد: از سال 2010 مذاكره با شركت CMPC چين جهت توليد 320 هزار بشكه انجام شد كه این موضوع به مدت 52 ماه به مبلغ اوپن كپكس 6 ميليارد دلار بود كه بنا به دلايل مختلف از جمله تحریم‌ها  در طی 19 ماهي كه اين شركت در منطقه كار مي كرد متاسفانه مطابق برنامه متعهد به اجراي آن نشد و طي 19 ماهي كه در منطقه حضور داشت بيش از 9درصد پيشرفت چندانی حاصل نکرد حداقل بايد 18 درصد پيشرفت  می کرد.

مرعشی افزود:  تمام برنامه هاي حفاري و عمليات سطح الارضي هم طبق برنامه انجام نمي شد منجر به اين شد كه با حمايت وزارت نفت و شركت ملي نفت كار قرارداد  فسق شد.

مجری طرح آزادگان جنوبی خاطرنشان کرد:  ميدان نفت درجاي بيش از 25 ميليارد بشكه است و ما اعتقاد داريم كه از اين هم بيشتر خواهد بود هم اكنون كار مطالعات ميدان انجام شده و ميزان نفت درجاي بيش از آن می باشد. وسعت ميدان 740 كيلومتر مربع حدودا 45 كيلومتر در 17 كيلومتر  با ابعاد استحصال 360 هزار بشكه نفت در برنامه اوليه طرح جامع است.

وی گفت: برای تولید 320 هزار بشکه نفت در فاز اول باید 185 حلقه چاه حفاری شود در حال حاضر با 16  دكل در حال حفاري هستيم و برای تسریع روند حفاری قرار است به زودی تعداد دکل ها به 25 دکل افزایش پیدا کند.

مرعشی با اشاره به جزییات عملیات حفاری چاه‌های میدان نفتی آزادگان جنوبی تصریح کرد: 40 حلقه چاه به شرکت ملی حفاری، 40 حلقه به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، 20 حلقه به شرکت خصوصی وابسته به بنیاد مستضعفان و 50 حلقه چاه به شرکت‌های ایرانی – خارجی واگذار شده است.

وی با اشاره به این که طی 6 ماه گذشته که چینی‌ها از این پروژه خارج شده‌اند بیش از 50 هزار متر حفاری صورت گرفته، اظهار کرد: این در حالیست که میزان حفاری چینی‌ها در پی 19 ماه حضور در این پروژه کمتر از 40 هزار متر بوده است.

مجری طرح آزادگان جنوبی تصريح كرد: در كنار كار حفاري تاكنون براي فاز يك  که تعيين تكليف شده در طي 52 ماهي كه كار اجراي اين پروژه توسط مهندسي نفت انجام مي شد بيش از 40 فقره مناقصه برگزار شده كه اين مناقصات در شكل‌هاي مختلف وابعاد كارهاي حفاري و سرويس هاي حفاري و كارهاي سطح الارضي بوده است از اين 40 مناقصه تاكنون 10 مناقصه منجر به عقد قرارداد شده و توسط پيمانكاران مختلف در حال اجرا است و بيش از آنچه كه در حفاري انجام مي شود در سطح الارضي نيز انجام می شد.

وی یادآور شد: براي اين طرح 185 حلقه چاه پيش بيني شده که 175 حلقه چاه توليدي،5 چاه توصيفي و 5 حلقه چاه تزريق پساب را حفاري مي كنيم در 10 منطقه جمع آوري نفت با توجه به برنامه پيش بيني شده در دو منطقه احداث مجتمع نفت و گازشمالي و جنوبي به واحد اصلي است كه نفت خروجي واحد فرآورش تلمبه خانه و خروجي گاز به ان جي ال 3200 منتقل مي شود.

مجری طرح آزادگان جنوبی اظهار داشت: در طي 5.5 ماه بيش از 50 هزار متر در مقابل 40 هزار متري كه شركت چيني طي 19 ماه انجام داده ، حفاري شده است. با افزايش دكل اين ميزان حفاري افزايش پيدا خواهد كرد در اين پروژه مشكلات مالي نداشتيم.

مجری میدان آزادگان جنوبی درباره علت تأخیر پیمانکار چینی در این طرح گفت: علی‌رغم اینکه شرکت نفت ملی چین، در صنعت نفت جهان شرکت بسیار بزرگ و قوی محسوب می‌شود که هم اکنون 300 دکل در اختیار دارد اما تعهدی برای انجام برنامه زمان‌بندی شده نداشت. تا پایان سال 2013 باید تعداد 10 دستگاه دکل مستقر می‌کرد اما تا آن تاریخ تنها پنج دکل آورده بود که دو دستگاه آن نیز فعال نبود. آنها تنها حاضر بودند یک دکل به تعداد دکل‌های مستقر در میدان اضافه کنند. همچنین چینی‌ها خواهان افزایش مدت قرارداد به 64 ماه بودند و به بهانه تحریم‌ها می‌خواستند که رقم هزینه‌ها را از شش میلیارد به 10 میلیارد دلار برسانند.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت چینی دچار حواشی شده بود؛ فساد اقتصادی مدیران ارشد شرکت ملی نفت چین. اخبار رسیده حاکی از دستگیری برخی از این مدیران بود. مدیر پروژه چینی طرح میدان آزادگان مرداد ماه 92 ایران را ترک کرد و شش ماه بازنگشت. در این مدت هم جانشینی برای آن تعیین نشد. بعدها متوجه شدیم که این فرد هم به دلیل گفته شده ممنوع‌الخروج شده است.

مرعشی البته یکی از علت‌های تأخیر شرکت سی.ان.پی.سی را تمایل آنها به توسعه میدان آزادگان جنوبی در قالب قراردادهای جدید ایران دانست و اظهار داشت: شاید آنها ‌نیم نگاهی به فرمت جدید قراردادهای ایران داشتند.

مجری میدان آزادگان جنوبی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در قرارداد بسته شده با شرکت سی.ان.پی.سی بابت تأخیر در اجرای قرارداد، جریمه‌ای دیده شده است توضیح داد: جریمه‌ای که قابل ملاحظه باشد در قرارداد نبود البته مواردی در قرارداد وجود داشت که دست چینی‌ها را باز گذاشته بود؛ مانند این که آنها می‌توانستند  کلیه کالاهای مورد نیاز برای حفاری 100 حلقه چاه اول را از چین وارد کنند.

وی افزود: در سطح الارضي با عمليات خاكي شروع كرديم اولين اقدام آماده سازي منطقه با توجه به مشكلات مجيط زيستي و پساب هاي رها شده توسط نيشكر بود محيط كار بسيار مشكل است توانستيم در بخش آماده سازي محل ها پيشرفت 90 درصدي داشته باشيم.

مجری طرح آزادگان جنوبی ادامه داد: در بخش موقعيت سازي‌ها براي مجموعه 185 حلقه چاه بايد 91  موقعيت احداث شود علت آن اين است كه تعداد زيادي از موقعيت ها تك چاهي نيست اغلب دو يا سه چاهي است تمام اين 91 موقعيت تعيين تكليف شده در حال حاضر 40 موقعيت در حال احداث توسط شركت های داخلي است و مابقي هم طي هفته هاي آينده واگذار خواهد شد و ما از این بابت از برناهه اي كه پيش بيني كرده بوديم جلوتر هستيم و در بخش مناقصات تا الان 40 مناقصه برگزار كرديم و 10 تا به نتيجه رسيده و مابقي در مراحل مختلف است برنامه ما اين است كه تعداد زيادي از مناقصات واحدهاي اصلي فرآورش را تا قبل از پايان سال 93 به نتيجه برسانيم پيمانكاران مشغول فعاليت هستند در طي همين مدت بيش از 6درصد نسبت به كل برنامه اصلي كه پيش بيني كرده بوديم پيشرفت داشتيم تقريبا مطابق برنامه حركت مي كنيم حمايتهايي كه از این طرح شده به ما كمك كرده كه ما مشكلات مالي را دراين طرح نداشته باشيم.

وي گفت: واحدهاي اصلي فرآورش كه احداث خواهيم كرد مجموعه هايي براي 320 هزار بشكه پيش بيني شده سيستم هاي تفكيك گر و بخش كمپرسور گازي هستند تاسيساتي كه براي اين مجموعه 320 هزار بشكه مورد نياز است. پيش بيني ها به اين ترتيب كه ما براي فاز دوم بتوانيم تا آنجايي كه امكان دارد ان تاسيسات مورد نياز فاز را آماده كنيم تا در فاز دو زمان بري كمتري داشته باشد بعضي از تاسيسات و ساختمان ها را به طريقي احداث خواهيم كرد كه براي زمان 320 هزار بشكه نيازي به ساختمان سازي جديد نباشد.

وی با تاکید بر این که طی 5 تا 6 ماه آینده اتفاقات خوبی در آزادگان جنوبی رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: تمدن جدیدی در غرب کارون در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: اجرای عملیات توسعه‌ی فاز 2 میدان آزادگان جنوبی زمان زیادی طول نمی‌کشد.

مرعشی تاكيد كرد: مسايل HSE هم براي ما بسيار مهم است به دليل اينكه اين منطقه حساس است و ما موظف هستيم كه مسايل زيست محيطي را رعايت كنيم با هماهنگي هايي كه با سازمان محيط زيست انجام شده در حال همكار هستيم. خوشبختانه با همين حجم كاري كه انجام مي شود ما مشكل خاصي از اين بابت نداشته باشيم و اميدواريم در ادامه بتوانيم شرايط لازمه را كه به هرحال رعايت شود در مورد مسايل زيست محيطي آنجا در نظر داشته باشيم.