در بازدید از متروی تهران عنوان شد

ابراز رضایت قائم مقام شهردار تهران از پیشرفت عملیات احداث حدود ۱۰۰ کیلومتر خط مترو

قائم مقام شهردار تهران از پیشرفت عملیات احداث حدود ۱۰۰ کیلومتر خط مترو در سه پروژه مهم مترو تهران و حومه ابراز رضایت کرد.

کد خبر: ۵۱۵۳۶۶

چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ / June 01, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،  به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، در ادامه بازدیدها و جلسات کارگاهی منظم مدیران عالی شهری از پروژه های در دست احداث مترو تهران و حومه که دو هفته یکبار به سرپرستی عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران انجام می شود، امروز پس از بازدید صبحگاهی از طول مسیر حدود 30 کیلومتری فاز 2 خط مترو تهران- پرند (از ایستگاه شهرآفتاب تا ایستگاه یک فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی "ره")، در جلسه کارگاهی، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های خطوط 6 و 7 و نیز خط مترو فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) بررسی شد.

در این بازدید و جلسه کارگاهی که تشکری هاشمی و تعدادی از مدیران عالی و نیز برخی شهرداران مناطق حضور داشتند، هابیل درویشی مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه گزارشی از روند این سه پروژه ارائه و از حمایت های شهرداری برای توسعه مترو تهران و حومه قدردانی کرد.

در جریان بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خط 6 مترو که مجری، پیمانکاران و مشاورین طرح نیز حضور داشتند، پورهاشمی معاون عمرانی شرکت مترو تهران با اشاره به حفاری معادل 64 درصد کل پروژه، اعلام کرد که حدود 20 کیلومتر از کل خط حفاری شده که بخشی از آن لانینگ است و طبق برنامه تا نیمه اول سال جاری، حفاری کل پروژه به اتمام می رسد.

وی از رکوردهای ثبت شده کم نظیر در بخش حفاری و لاینینگ دراین پروژه خبر داد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه هم در بررسی آخرین پیشرفت پروژه خط 7 و اشاره به ریل گذاری و سرعت کار در تکمیل ایستگاه ها اعلام کرد که مطابق برنامه زمان بندی، این پروژه آماده بهره برداری خواهد شد و تمامی نیازهای پروژه از نظر تامین و نصب تجهیزات به دقت مدیریت شده است.

درویشی به خاطر اهتمام و همکاری فوق العاده شهرداران مناطق در رفع معارض ها و تامین  زمین برای احداث فضای کارگاهی پروژه های مترو تهران از آنان تقدیر کرد.

قائم مقام شهردار تهران پس از شنیدن گزارش کار پروژه خط مترو فرودگاه امام (ره)، دستورات لازم را برای رفع معارض های این پروژه صادر و خواستار برنامه ریزی دقیق برای احداث و بهره برداری از این خط تا بهمن ماه جاری شد.

وی همچنین بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای پیشبرد همزمان و متناسب امور پروژه های مترو تهران و حومه در بخش های عمرانی و تجهیزات تاکید کرد و از مسئولان ذیربط خواست در این باره اهتمام جدی داشته و آخرین اقدامات را گزارش کنند.