سهم دولت یازدهم از افتخار ۲۰ میلیارد دلاری چقدر است؟

در حالی فردا قرار است افتتاح ۲۰ میلیارد دلار پروژه نفتی و گازی برای ایران افتخار باشد که در این افتخار تلاش ۱۲ساله مهندسان و کارکنان ایرانی نقش‌آفرین بوده و این افتخار از آن هیچ دولتی نیست.

کد خبر: ۵۹۷۸۹۴

شنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ / April 15, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، فردا (یکشنبه 27 فروردین) با حضور حجت الاسلام حسن روحانی پروژه هایی به ارزش مجموع 20 میلیارد دلار در جنوب کشور افتتاح می شود.

این پروژه ها شامل فازهای 17، 18، 19، 20 و 21 پارس جنوبی، طرح برداشت از لایه نفتی پارس جنوبی و چهار طرح دیگر در مجتمع های پتروشیمی کاویان 2، مروارید، انتخاب و تخت جمشید در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) است که این پروژه های پتروشیمی از سوی بخش خصوصی احداث شده اند.

رئیس جمهور روز گذشته در این خصوص گفت: "در عسلویه 20 میلیارد دلار طرح را افتتاح می‌کنیم که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است." بررسی زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها نشان می دهد، افتخار امروز رئیس جمهور

حاصل کار چندین سال تلاش مهندسان ایرانی در یک دهه اخیر است.

آغاز عملیات اجرایی پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی ===» 22 خرداد ماه 1385

مقدار پیشرفت در پایان دولت نهم ===» 34.5 درصد/// سهم دولت نهم از اجرای این پروژه ===» 34.5 درصد /// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.72 درصد

مقدر پیشرفت در پایان دولت دهم ===» 77.8 درصد /// سهم دولت دهم از اجرای این پروژه ===» 43.3 درصد/// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.91 درصد

مقدر پیشرفت در 44 ماه دولت یازدهم ===» 100 درصد ///سهم دولت یازدهم از اجرای این پروژه ===»  22.2 درصد  /// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.50 درصد

آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز 19 پارس جنوبی ===» 25 خرداد ماه 1389

مقدر پیشرفت در پایان دولت دهم ===» 65.34 درصد /// سهم دولت دهم از اجرای این پروژه ===» 65.34 درصد/// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 1.36 درصد

مقدر پیشرفت در 44 ماه دولت یازدهم ===» 100 درصد ///سهم دولت یازدهم از اجرای این پروژه ===» 34.66 درصد  /// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.79 درصد

آغاز عملیات اجرایی پروژه فازهای 20 و 21 پاس جنوبی ===» 25 خرداد ماه 1389

مقدر پیشرفت در پایان دولت دهم ===» 50.22 درصد /// سهم دولت دهم از اجرای این پروژه ===» 50.22 درصد/// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 1.05 درصد

مقدر پیشرفت در 44 ماه دولت یازدهم ===» 100 درصد ///سهم دولت یازدهم از اجرای این پروژه ===» 49.78 درصد  /// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 1.13 درصد

امضای قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی ===» سال 1383

مقدار پیشرفت در پایان دولت نهم ===» 45 درصد/// سهم دولت نهم از اجرای این پروژه ===» 45 درصد /// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.94 درصد

مقدر پیشرفت در پایان دولت دهم ===» 92 درصد /// سهم دولت دهم از اجرای این پروژه ===» 47 درصد/// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.98 درصد

مقدر پیشرفت در 44 ماه دولت یازدهم ===» 100 درصد ///سهم دولت یازدهم از اجرای این پروژه ===»  8 درصد  /// متوسط پیشرفت پروژه در هر ماه ===» 0.18 درصد

منبع: تسنیم