مدیر پروژه پلاسکو مطرح کرد

واگذاری واحد‌های تجاری پلاسکو در شهریور ۹۹

مدیر پروژه پلاسکو گفت: پیش بینی می‌کنیم ۴۰۰ واحد تجاری پروژه ساختمان پلاسکو تا پایان شهریور ۹۹ تحویل کسبه شود.

کد خبر: ۷۳۳۷۴۴

دوشنبه - ۰۳ دی ۱۳۹۷ / December 24, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی رحیمی در حاشیه بازدید حضور نمایندگان کمیسیون عمران مجلس در گفتگواظهار داشت: از مهر ماه امسال پروژه ساختمان پلاسکو را تحویل گرفته ایم و اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که پی ریزی‌های پیشین را باید برداریم و فوندانسیون جدید را جایگزین آن کنیم.
مدیر پروژه پلاسکو گفت: سازه‌ای که قرار است تحویل کسبه شود سازه‌ای فلزی و کاملاً پیچ و مهره‌ای است که با ساختمان پیشین پلاسکو که در حادثه دو سال پیش کمتر آسیب دیده تلفیق می‌شود و به حالت سنتی و مدرن در خواهد آمد.
رحیمی گفت: برآورد هزینه آن ۴۷ و نیم میلیارد تومان در ابتدای امر بود، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها در این ۷ - ۸ ماه اخیر این برآورد به ۸۸ میلیارد تومان رسیده است و امیدواریم که این پروژه با کاهش قیمت‌ها هرچه سریعتر خاتمه یابد.
وی افزود: برای اتمام پروژه پلاسکو زمان بندی ۴۰ ماهه‌ای را پیش بینی کرده بودیم، اما تمام تلاش می‌کنیم در ۲۰ ماه این پروژه تحویل کسبه شود، البته با توجه به اصلاحاتی که در مساحت واحد‌های تجاری صورت می‌گیرد ممکن است مساحت واحد‌های تجاری جدید تغییر یابد، زیرا سازه پیشین بر اساس نقشه‌های سال‌های بسیار دور بوده و اکنون قرار است برای سازه جدید مشاعات، پله برقی، آسانسور و راهرو‌های ایمن تعبیه شود.

حضور نمایندگان کمیسیون عمران مجلس در محل ساختمان پلاسکو

بعد از ظهر امروز برخی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در محل ساختمان پلاسکو حضور یافتند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون عمران فعال هستند ساعت ۱۴:۳۰ امروز در موقعیت ساختمان پلاسکو حضور یافتند تا به بررسی وضعیت پیشرفت ساخت و ساز این ساختمان بپردازند که حدود دو سال پیش در سانحه آتش سوزی تخریب شد.
شهرداری منطقه ۱۲ پروانه ساخت این سازه جدید ساختمان پلاسکو را به صورت رایگان صادر کرده و نقشه‌ها در دست بررسی است.
بنیاد مستضعفان که متولی ساختمان پلاسکو است مسئولیت ساخت و ساز این بنا را بر عهده دارد.
پس از گذشت حدود دو سال از سانحه پلاسکو، اکنون ساخت سازه جدید در مرحله گودبرداری است.