مديرعامل شركت پتروپارس:

پيشرفت فيزيكي بخش دريايي فاز 12 پارس جنوبي به 54 درصد رسيد

مديرعامل شركت پتروپارس از پيشرفت فيزيكي 54 درصدي بخش دريايي فاز 12 پارس جنوبي خبر داد و گفت: با توجه به حجم كار انجام شده در ساخت «تاپ سايت»ها، اجراي عمليات فاز 12 در بخش‌هاي دريا و فراساحل به خوبي پيش مي‌رود.

کد خبر: ۷۴۶۱۰

يکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ / June 06, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، غلامرضا منوچهري درباره روند اجرايي پروژه فاز 12 در بخش خطوط زيردريايي اظهار داشت: فعاليت هاي اين بخش طبق برنامه ادامه دارد و كوتينگ، حمل و خواباندن لوله ها در بستر دريا در حال انجام است.

وي يادآور شد: پس از يك توقف نسبي، كار لوله گذاري نخستين خط دريايي فاز 12 آغاز شده و از 130 كيلومتر، 72كيلومتر آن اجرا شده است؛ اين كار از سوي شركت تاسيسات دريايي در حال انجام است و اميدواريم هر سه خط لوله به صورت پيوسته و مستمر اجرا شود.

مديرعامل شركت پتروپارس پيشرفت عمليات اجرايي فاز 12 پارس جنوبي در بخش حفاري را 40 درصد اعلام كرد و گفت: دو دكل عظيم (سوپر ريگ) در لوكيشن هاي مورد نظر در حال حفاري هستند و براي شتاب دهي به روند اين عمليات در حال بررسي اعزام سومين سوپر ريگ به منطقه هستيم.

منوچهري نسبت به اتمام عمليات حفاري سكوي نخست فاز 12 تا پايان امسال اظهار اميدواري كرد و گفت با پايان عمليات حفاري، نصب سكوي فرآورشي در بهار سال آينده امكان پذير خواهد بود./انتهاي پيام/