تلاش برای تکمیل ۵ پروژه اولویت‌دار عمرانی پایتخت تا پایان امسال

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تلاش برای تکمیل ۵ پروژه اولویت‌دار عمرانی تا پایان سال جاری خبر داد.

کد خبر: ۷۹۰۳۸۳

چهارشنبه - ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ / September 11, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران که در دیدار با الهام فخاری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران سخن می‌گفت، از تلاش برای تکمیل ۵ پروژه احداث مسیر‌های تندروی بزرگراه شهید نجفی رستگار، فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی، زیرگذر کوی نصر، تونل- زیرگذر امتداد خیابان استادمعین و مجموعه فرهنگی رازی تا پایان امسال خبر داد.

وی گفت: به موازات تلاش برای تکمیل عملیات اجرایی این طرح ها، بازنگری‌هایی از طریق اعمال راهکار‌های مهندسی ارزش صورت گرفته است تا علاوه بر کاهش هزینه تمام شده، روند اجرای این طرح‌ها تسریع شود.

صبوری در این زمینه یادآور شد: بازطراحی پروژه احداث زیرگذر کوی نصر در عین آنکه به عملکرد‌های ترافیکی این معبر زیرزمینی افزوده است، کاهش حجم عملیات خاکی و نیز ارزان‌تر شدن قیمت تمام شده پروژه را به دنبال داشته است. در نتیجه اعمال این تمهیدات زمان بندی تکمیل پروژه از خردادماه سال ۱۳۹۹ به پایان سال جاری تغییر یافته است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته به منظور تکمیل عملیات اجرایی پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار، از رفع ۷۲۰ ملک معارض از مجموع ۹۰۰ ملک معارض این پروژه خبر داد و گفت: در صدد اعمال تغییراتی در طرح موجود پروژه هستیم تا تعدادی از املاک معارض باقی مانده را بدون نیاز به تملک، از مسیر اجرای پروژه خارج کنیم. ضمن آنکه کاهش سرعت مصوب بزرگراه شهید نجفی رستگار از ۱۱۰ کیلومتر به ۹۰ کیلومتر، نه تنها سرعت مصوب این معبر بزرگراهی را با بزرگراه‌های مرتبط همچون بزرگراه آزادگان و بزرگراه امام رضا (ع) هماهنگ ساخته بلکه عملیات اجرایی پروژه را از جابجایی ۲ سری دکل برق فشار قوی از رفیوژ میانی بی نیاز ساخته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، در ادامه با تاکید بر اینکه پروژه احداث تونل- زیرگذر امتداد خیابان استاد معین به دلیل عبور از روی تونل خط ۴ مترو و نیز زیر خیابان آزادی یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های عمرانی پایتخت به شمار می‌آید، پیشرفت ۶۱ درصدی این پروژه را فراتر از برنامه زمان بندی توصیف و اضافه کرد: عملیات حفاری پروژه، ضمن بهره گیری از ابزار دقیق به منظور پایش نشست‌های احتمالی ادامه دارد و تلاش خواهد شد بخش تونلی زیر خیابان آزادی، طی مهرماه سال جاری وارد مرحله لاینینگ نهایی شود.

وی بخش حدفاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا زیرگذر میدان جانبازان در پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در سال جاری برشمرد و با اشاره به اینکه برخی از معارضات ملکی پروژه شامل باغ‌هایی با قابلیت تبدیل شدن به پلازا یا مراکز تفریحی است، گفت: با توجه به اینکه مسیر بزرگراه در این مقاطع از تراز منهای یک عبور می‌کند، مطالعاتی برای بررسی امکان تبدیل این باغ‌ها به فضا‌های شهری در جریان است.

صبوری در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اعلام پیشرفت ۹۳ درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث مجموعه فرهنگی رازی، از این مجموعه ۳۰ هزار مترمربعی به عنوان یک پروژه استثنایی نام برد و خاطرنشان ساخت مجموعه رازی می‌تواند با توجه به برخورداری از امکاناتی نظیر سالن‌های همایش و پذیرایی، به عنوان مجموعه متناظر مرکز همایش‌های برج میلاد در جنوب شهر عمل کند.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، هم اکنون مطالعه و طراحی ۱۴۰ پروژه عمرانی در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران جریان دارد و می‌توان انتظار داشت با ادامه روند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، عملیات اجرایی چند پروژه جدید در سال ۱۳۹۹ آغاز شود.