معاون شهردار تهران:

سطح صفر-صفر عملیات اجرایی پروژه گیشا به بهره برداری رسید

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از اتمام عملیات اجرایی سطح صفر پروژه گیشا خبر داد.

کد خبر: ۷۹۳۲۷۰

دوشنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۸ / September 23, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صفا صبوری دیلمی، با بیان اینکه از ابتدای پروژه جمع آوری پل گیشا پیش بینی شده بود سطح صفر-صفر تا اول مهر به بهره برداری برسد و در اختیار عموم قرار گیرد، گفت: طبق وعده‌ای که داده بودیم این بخش از پروژه روز گذشته تحویل داده شد و در بازدیدی هم که امروز با سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از محدوده پل گیشا داشتیم با ترافیک ویژه‌ای برخورد نکردیم.

وی با اشاره به جزئیات پروژه پل گیشا ادامه داد: اواخر خردادماه عملیات جمع آوری پل آغاز شد و قرار بود در بازه زمانی دو ماه و نیم به سرانجام برسد. با این وجود، با سه شیفت کردن عملیات اجرایی توانستیم طی ۲۲ روز پل را جمع آوری کرده و پس از آن عملیات اجرایی سطح صفر-صفر را پیگیری کنیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: برای انجام عملیات اجرایی در سطح صفر-صفر از جمله کارگذاری ۸۰۰ شمع، کارگاهی را در بخشی از بزرگراه شهید چمران برپا کردیم و حال با تکمیل این بخش از پروژه و تعریض بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد از شهرآرا تا فروزان فر، کارگاه عمرانی جمع آوری شده است.

صبوری تصریح کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی زیرگذر شرقی-غربی باقی مانده است که تا پایان سال به اتمام می‌رسد و پس از آن موضوع احداث پل سبز زندگی با جدیت بیشتر پیگیری می‌شود.