فتاح خبر داد:

پیشرفت ۷۶ درصدی کار در مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال

رئیس بنیاد مستضعفان در بازید مشترک رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور از منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال، از پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی باند اول این منطقه خبر داد.

کد خبر: ۹۹۷۰۶۴

جمعه - ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ / February 18, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید پرویز فتاح صبح امروز جمعه ۲۹ بهمن در حاشیه بازدید مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیس جمهور از منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال، با اشاره به بازدیدهای دوره‌ای از این پروژه اظهار کرد: بازدید امروز صبح در امتداد بازدیدهای قبلی است که با حضور وزیر راه و سایر مسئولان دولت انجام شد تا با هماهنگی بیشتر بنیاد مستضعفان و دولت، مشکلات و موانع پیشِ روی این پروژه برداشته شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به زمان بهره برداری از مسیر رفت قطعه ۲ آزادراه تهران شمال گفت: در حال حاضر ۶.۵ کیلومتر از مسیر رفت در منطقه ۲ که شامل تونل البرز به عنوان بزرگترین تونل خاورمیانه است تکمیل شده و کار در ۱۶ کیلومتر دیگر این مسیر ادامه دارد.

وی ادامه داد: در گزارش ارائه شده، اعلام شد که پیشرفت فیزیکی کار در مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال بیش از ۷۶ درصد است و خوشبختانه در جلسه امروز، بر روی زمان تکمیل این مسیر در اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکید شد.

فتاح با بیان اینکه تأمین منابع مالی این پروژه باید به صورت ۵۰-۵۰ توسط بنیاد مستضعفان و دولت انجام شود افزود: سهم ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان تا امروز به طور کامل پرداخت شده و دولت نیز تا نیمه امسال به تعهداتش عمل کرد ولی با توجه به هزینه‌های دولت و مشکلات آنها در تأمین منابع، امروز مذاکراتی در خصوص تزریق منابع مالی از سوی دولت به این پروژه انجام گرفت.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه تمامی سیمان و میلگرد مورد نیاز این پروژه توسط بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود گفت: در جلسه امروز تاکید شد که اگر دولت بتواند در اسفند ماه امسال منابعی را به این پروژه تزریق کند، بهره برداری از مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تا پایان سال آینده قابل انجام است چراکه در صورت پیشرفت فیزیکی ۲ درصد در هر ماه، مسیر رفت این منطقه تا اسفند ۱۴۰۱ تکمیل خواهد شد.

به گفته فتاح عملیات اجرایی و احداث پل‌ها و تونل‌ها در مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال در حال تکمیل است و بخش عمده کار، تأمین تجهیزات و تأسیسات است که نیازمند هزینه قابل توجهی است و در صورت تزریق منابع مالی سهم دولت، بهره برداری از این باند طی زمان بندی صورت گرفته انجام می‌شود.